ادامه مترو اصفهان در مسیر انحرافی و وضعیت مبهم سی‌وسه پل

کد خبر: ۸۹۳۵۳

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۴:۳۰

آنگونه که اعضای شورای شهر اصفهان اعلام می‌کنند آخرین تصمیمی که برای خلاصی از دست معضل تونل مترو این شهر و اصلاح انحراف آن گرفته شده ادامه کار در مسیر انحرافی به دلیل عدم امکان شفت گذاری است.

به گزارش مهر، قرار بر این است که این تونل دردسرساز در همان مسیر منحرف شده و با کمترین قوس به کار خود ادامه دهد که در نهایت ایستگاه طراحی شده برای آن با حدود 150 متر فاصله احداث خواهد شد.

عباس حاج رسولیها، رئیس شورای شهر در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تایید ادامه تونل در مسیر منحرف شده خود گفت: تونل در همان مسیری که پیش از این منحرف شده بود با کمترین قوس ممکن ادامه پیدا می‌کند و به همین دلیل ایستگاه بعدی با 150 متر فاصله از محلی که در پلان اصلی مترو وجود دارد احداث خواهد شد و کارشناسان شرکت آلمانی سازنده دستگاهTBM نیز بر اجرای آن نظارت می‌کنند.

دستگاه حفر تونل مترو در اصفهان با انحراف از مسیر تونل شرقی خط شمال ـ جنوب متروی اصفهان پس از عبور از زیر رودخانه زاینده رود در حدود 30 رینگ (طولی معادل 40 متر) در کنار سی و سه پل به اشتباه حفاری شده است، از زمان وقوع این رخداد در آخرین ماه تابستان امسال و انتشار خبر آن در رسانه‌ها ادامه پروژه مترو در این مسیر تاکنون متوقف مانده است.

جالب آنکه پیشنهاد ادامه تونل در مسیر منحرف شده از اولین راهکارهایی بود که کارشناسان مترو اصفهان بر آن تاکید کرده بودند اما با آن موافقت نشد. بنا بر برخی شنیده‌ها هزینه مالی این روش بیشتر از دیگر شیوه‌ها بود و به همین دلیل کارشناسان در ادامه دو راه حل دیگر را پیشنهاد دادند.

مسئولان شهری اصفهان برای خارج شدن دستگاه «TBM» از تونل مترو و اصلاح انحراف آن دو روش را نهایی کردند که یکی برگشت دستگاه از مسیر منحرف شده به عقب و دیگری ایجاد یک حفره بر روی سطح زمین و خارج کردن دستگاه از تونل بود.

پس از اعلام این دو روش کارشناسان در گفت‌وگو با رسانه‌ها مخالفت خود با هر دو روش را اعلام و احتمال آسیب رسانی به سی و سه پل را گوشزد کردند.

بعد از اینکه هیچ کدام از این دو روش مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت، در نهایت مسئولان شهری و مترو اصفهان بعد از 6 ماه پر فراز و نشیب در نهایت مجبور شدند به خانه اول برگشته و قرار را بر این بگذارند که همان اولین گزینه پیشنهادی که ادامه دادن تونل در مسیر منحرف شده بود را اجرایی کنند.

وحید فولادگر یکی دیگر از اعضای شورای شهر اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این رابطه با تایید انحراف تونل به سمت سی و سه پل گفته است: تونل مترو در ادامه همان مسیر منحرف شده که شش متر به سمت سی و سه پل بود با کمترین قوس ادامه خواهد یافت.

این عضو شورای شهر افزود: هر چقدر تونل در این مسیر جلوتر برود از سی و سه پل دورتر می‌شود به گونه‌ای که حتی در حریم قانونی این اثر تاریخی نیز نخواهد بود. این گفته‌های وحید فولادگر در حالی صورت می‌گیرد که پیش از انحراف تونل مترو به سمت سی و سه پل از سوی مسئولان تایید نمی‌شد.

فولادگر همچنین در ادامه در رابطه با چگونگی اتخاذ این تصمیم و نقش کارشناسان و مشاوران در این رابطه اظهار داشت: گروهی از مشاوران هئیت مدیره مترو با بررسی همه جانبه روشهای مختلف و با توجه به عدم امکان شفت گذاری در نهایت این روش را تایید کردند.

این عضو شورای شهر همچنین درباره زمان آغاز به کار پروژه، تصریح کرد: با توجه به توقف چندین ماهه کارهم اکنون تیغه‌های دستگاه TBM در حال سرویس هستند و احتمالأ با پایان کار سرویس تیغه ها، پروژه آغاز شود.

تونل مترو اصفهان و سی و سه پل در 6 ماه گذشته روزهای نفس گیر و پر التهابی را از سر گذرانده‌اند، به گونه‌ای که انتشار خبری از هر کدام نظرها را به خود جلب کرده و اکنون نیز می‌کند، البته در این بین تونل مترو اگر چه برای مدیران پروژه و پیمانکارانش واجد اهمیت و توجه بود اما مسئله ی اصلی که آن را در کانون توجهات قرار داده خطریست که سی و سه پل زیبا را تهدید می‌کند و هنوز هم در مورد ختم به خیر شدن آن اطلاع چندانی در دست نیست.