دستور براي افتتاح در فروردين 89

‌15سال ساخت‌وساز؛ 56 درصد پيشرفت فيزيكي!

در نشستي كه اخيرا در اين باره برگزار شد، قرارشد سازمان مسكن‌و شهرسازي براي رفع معارض‌، سازمان مجري طرح‌هاي وزارت مسكن براي تامين اعتبار از وزارت‌خانه مسكن‌و اداره تربيت بدني استان براي اعتبارات وعده داده شده سازمان تربيت بدني، پي‌گيري‌هاي مورد نياز را انجام دهند. همچنين قرارشد شهرداري اهواز تا گشايش پروژه هيچ عوارضي دريافت نكندو تمام دستگاه‌ها‌و سازمان‌ها نيز براي تسريع در اجراي اين پروژه در فروردين ماه سال آينده همكاري لازم را انجام دهند.

کد خبر: ۶۹۸۵۵

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۵

15 سال پيش در شمال غربي اهوازو مجاور ميدان ميوه‌ و تره‌بار كلنگ پروژه ساخت ورزشگاه 50هزار نفري اهواز به‌ دست وزير وقت مسكن‌و شهرسازي محكم به زمين زده شد؛ اين پروژه ملي قرار بوده پس از گذشت پنج سال از آغاز عمليات اجرايي به‌بهره‌برداري برسد.

به گزارش ايسنا، ورزشگاه الغديريا همان ورزشگاه 50هزار نفري اهواز در سال1371توسط مهندسان مشاور ايران پويش طراحي شد و عمليات اجرايي پروژه اين طرح همزمان با ورزشگاه نقش جهان اصفهان و يادگار امام تبريز در سال 1373 توسط شركت كروشه در زميني به مساحت 44هكتار آغازو تا سال 1378 ادامه يافت ‌و پس از آن همه عمليات اجرايي و احداث كاملا متوقف شد.

باگذشت حدود پنج سال از تعطيلي اين پروژه، عمليات اجرايي آن دوباره در سال 1383به شركت ساختماني گوپله واگذار شد. قرارداد نخست اين ورزشگاه با اعتباري معادل پنج ميلياردو 800ميليون تومان در فروردين ماه سال 1383اجراشد. پس از گذشت 2سال در آذرماه سال 1385پروژه به ‌صورت موقت تحويل داده شد.

قرارداد دوم طرح ساخت اين ورزشگاه با اعتباري معادل هشت ميليارد و 78ميليون تومان درسال 1386آغازو در آبان ماه سال گذشته به‌صورت موقت تحويل گرفته شد. قرارداد سوم نيز كه شامل انجام عمليات اجرايي باقي‌مانده اين پروژه تا مرحله بهره‌برداري است، با اعتباري معادل 15ميليارد و 300ميليون تومان از آذرماه سال گذشته آغاز شده‌ و قرار شد تا پايان سال جاري به بهره‌برداري برسد. از جمله عملياتي كه در قرارداد سوم قيد شده است مي‌توان به ساخت‌و راه‌اندازي پاركينگ وسايط نقليه تماشاگران ‌و اتوبوس‌ها، پيست دو و ميداني، زمين‌چمن‌و زهكشي مربوط به آن، نصب صندلي‌هاي تماشاگران، رختكن، جايگاه خبرنگاران، سرويس‌هاي بهداشتي، گيشه‌هاي فروش بليت ‌و برج‌هاي روشنايي زمين مسابقه اشاره‌ كرد.

به گزارش ايسنا؛ اعتباراتي كه در سال 1383و پيش از آن به اين پروژه اختصاص يافته حدود 2ميلياردو 800 ميليون تومان، در سال 1384 چهار ميلياردو 500 ميليون تومان، سال 1385 معادل هشت ميلياردو 900 ميليون تومان، سال 1386معادل سه ميلياردو 600 ميليون تومان‌و سال گذشته نيز 9ميلياردو 700 ميليون تومان بوده است.

البته اين طرح ملي از مصوبات سفرهاي هيات دولت به استان نيز بي‌بهره نماند و در سفر نخست هيات دولت به استان خوزستان در سال 1385، اعتباري معادل پنج ميليارد تومان از محل اعتبارات استاني ‌(كمك‌هاي وزارت نفت) به اين پروژه اختصاص يافت و سال گذشته نيز در سفر دوم هيات دولت به استان نيز پنج ميليارد تومان ديگر از همين رديف اعتباري براي تسريع در كار اجرايي اين پروژه در نظر گرفته شد. قرار بود پس از آن‌كه اين اعتبار به استانداري داده شد، در اختيار پروژه قرارگيرد.

*پاي‌بندي تنها يك نفر به تفاهم‌نامه‌!

ارديبهشت‌ماه سال‌گذشته "محمد سعيدي‌كيا" وزير وقت مسكن ‌و شهرسازي، محمد علي‌آبادي رييس وقت سازمان‌تربيت بدني ‌و سيدجعفر حجازي استاندار خوزستان با بازديد از اين پروژه ملي تفاهم‌نامه‌اي با يك‌ديگر به امضا رساندند. در اين تفاهم‌نامه مقرر شده بود علاوه بر پنج‌ميليارد و 600ميليون تومان ملي ابلاغ شده، وزارت مسكن‌و شهرسازي‌و سازمان تربيت‌بدني هر كدام مبلغ 2ميليارد تومان‌و استانداري خوزستان سه ميليارد تومان براي تسريع در كار ساخت اين پروژه در سال 87 كمك كنند.

همچنين تصميم گرفته شد كه در سال جاري سازمان تربيت بدني‌و وزارت مسكن‌و شهرسازي هركدام به ترتيب اعتباري معادل پنج‌و هشت ميليارد تومان به اين پروژه اختصاص دهند؛ در سال 87 استاندار تنها كسي بود كه به تعهد خود عمل‌كرد و از مجموع اعتبارات ابلاغي‌ و مبلغي كه وزارت مسكن‌ و شهرسازي به آن متعهد شده بودند تنها سه‌ميلياردو 100ميليون تومان به ساخت اين پروژه تزريق شد!؟

سيدعباس طباطبايي، معاون عمراني استاندار خوزستان با گله‌مندي از متعهد نبودن رييس سازمان تربيت بدني‌و وزير مسكن‌و شهرسازي دولت نهم در خصوص اختصاص دادن اعتبار به اين پروژه در سال گذشته گفت: محمدعلي آبادي، محمد سعيدي‌كياو سيد جعفر حجازي براي تسريع در روند اجراي اين ورزشگاه متعهد به پرداخت مبالغي شدند اما، متاسفانه تنها كسي كه به وعده خود عمل كرد كسي جز استاندارد خوزستان نبود. حجازي سال گذشته براساس وعده خود چهارميليارد تومان از اعتبارات را به ساخت اين ورزشگاه اختصاص داد.

اما در اين تفاهم‌نامه به 2مورد ديگر نيز اشاره شده است؛ بهره‌بردراي از اين پروژه در شهريورماه سال جاري به مناسبت هفته دولت ‌و افزودن 100هكتار زمين توسط مسكن‌و شهرسازي به 44هكتار حال‌ حاضر براي تبديل اين ورزشگاه به دهكده المپيك است.

حميد شكيبا مهر، معاون فني‌و مهندسي اداره تربيت بدني استان خوزستان در اين خصوص گفت: باتوجه به بررسي‌هايي كه صورت گرفت برآورد شد براي افزودن اين ميزان زمين به مجموعه ورزشگاه حدود پنج ميليارد تومان اعتبار لازم است. به همين منظور ما با ارسال نامه‌اي به سازمان تربيت بدني خواستار اين ميزان اعتبار شديم‌ و آن‌ها در پاسخ گفتند كه ما چنين اعتباري نداريم. تا اين لحظه نيز هنوز اعتباري براي خريد اين قطعه از زمين براي دهكده المپيك شدن اين پروژه تخصيص نيافته است.

* دستور رييس ‌دولت براي بهره‌برداري از ورزشگاه در فروردين ماه89

باتوجه به دستور رييس جمهور مبني بر تسريع در تكميل اين پروژه‌و بهره‌برداري از فاز نخست آن در فروردين‌ماه 89، ماه گذشته نشستي‌ به همين منظور در محل استانداري خوزستان برگزار شد كه در آن شاپور قديمي، مجري پروژه مجموعه ورزشي 50هزار نفري الغدير اهواز گفت: براي ساخت اين ورزشگاه 25ميليارد تومان ديگر نياز است. اعتباراتي هم كه ما هر ساله در مجموع قانون بودجه براي ساخت ورزشگاه‌هاي كل‌كشور درخواست مي‌كنيم حدود 15ميليارد تومان است اما، متاسفانه سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي حداكثر با پنج ميليارد تومان آن موافقت مي‌كند!

با اين دستور رييس جمهور هم به نظر مي‌رسد مشكلات و عدم هماهنگي‌هاي فراوان مسوولان اجرايي، عمر اين ورزشگاه را براي افتتاح به بيش از حد تصور ممكن بكشاند.

* ايجاد معارض براي زمين‌ ورزشگاه

اما انگار به جز مشكلات اعتباري‌و پي‌گيري كم‌اثر مسوولان، ورزشگاه نيمه‌كاره اهواز امروز به مشكلات جديدي هم‌چون معارض براي زمين نيز روبه‌رو شده است. مجري اين پروژه در اين باره عنوان‌مي‌كند: در چند سال اخير علاوه بر مشكلات اعتباري، به‌وجود آمدن معارض نيز موجب مختل شدن كار اجرايي ورزشگاه 50 هزار نفري شده است.

قديمي با اشاره به صدور راي دادگاه به نفع معارض زمين يادآورشد: براي بخشي از زمين كه منبع آب در آن قراردارد، مالك پيدا شده است. ما اين منبع آب را حدود سه تا چهار سال پيش در زميني به مساحت سه هكتارو با اعتباري حدود 100ميليون تومان احداث كرديم.

وي ادامه ‌داد: حال اگر بخواهيم اين منبع آب را تخريب‌و جاي ديگر احداث كنيم بايد سيستم تصفيه فاضلاب‌و پاركينگ ورزشگاه را نيز از بين ببريم. علاوه برآن ساخت‌و نصب دوباره اين تاسيسات هزينه‌بر است‌و براي تخريب‌و ساخت دوباره آنها به حدود 2برابر اعتباري كه براي ايجاد آنها در گذشته هزينه شده نياز است.

سيد عباس طباطبايي، معاون عمراني استانداري خوزستان نيز با اشاره به كمك پنج ميليارد توماني استانداري براي ساخت اين ورزشگاه در سال جاري گفت: اين مبلغ به محض وصول اعتبارات نفت به اين پروژه اختصاص داده خواهد شد. اميدواريم با جذب اعتبارات مناسب فاز نخست اين ورزشگاه براساس دستور رييس جمهور در فروردين ماه سال آينده مورد بهره‌برداري قرار بگيرد.

پروژه ساخت ورزشگاه 50هزار نفري اهواز تا اواخر مهرماه سال جاري حدود 56درصد نسبت به كل عمليات اجرايي پيشرفت فيزيكي داشته است. براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته براي ادامه كار ساخت اين ورزشگاه در سال جاري، سه ميلياردو 600ميليون تومان اعتبار نياز است. جالب است بدانيد اين ميزان پيشرفت در پروژه ساخت اين ورزشگاه در حالي است كه مدت‌ها از بهره‌برداري از ورزشگاه‌هاي نقش جهان اصفهان‌و يادگار امام تبريز كه همزمان با ورزشگاه 50هزارنفري اهواز كلنگشان به زمين خورد مي‌گذرد.

اكنون خيلي از مردم اهواز در اين انديشه‌اند كه آيا عمرشان كفاف ديدن برگزاري نخستين مسابقه فوتبال در ورزشگاه 50هزار نفري اهواز را مي‌دهد؟ پاسخ اين پرسش در آينده مشخص مي‌شود، آينده‌اي كه ممكن است به درازي عمر يك نسل باشد يا شايد هم بيشتر. به هر حال اميدوارم كه مسوولان اجرايي و ورزشي جمهوري اسلامي فكري براي اين سرمايه‌ي ملي بكنند و چشم انتظاري هزاران جوان و نوجوان اهوازي و خوزستاني را براي افتتاح اين مجموعه به پايان راه برسانند.