سرانجام استاديوم 15 هزار نفري پس از 6 سال به کجا انجاميد؟!

پيمانکار اين طرح معتقد است که تامين اعتبار لازم از سوي شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي به عنوان دستگاه اجرايي براي ساخت و بهره برداري از پروژه صورت نگرفته است.

کد خبر: ۶۹۳۶۸

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۲

سال 1382 عمليات احداث استاديوم 15 هزار نفري شهر کرمانشاه آغاز شد، آن هم در محلي که بنا به گفته برخي از مسئولان جزء بدترين مناطق براي ساخت استاديومي با اين گستره بود و همين مسئله هزينه‌هاي اضافي را بر ساخت آن تحميل کرد اما، مهمتر از همه اين موارد به تاخير افتادن زمان افتتاح آن بود؛ رويدادي که قرار بود سه سال بعد از زمان آغاز به کار ساخت پروژه صورت گيرد که البته تاکنون محقق نشده است.

به گزارش ايسنا، ضرورت دسترسي به استاديومي که بتواند 15 هزار نفر را در خود جاي دهد در زمان حضور تيم شيرين فراز کرمانشاه در رقابت‌هاي ليگ برتر بيش از هر زمان ديگر احساس مي شد، زيرا استاديوم 5 هزار نفري آزادي شهر کرمانشاه پاسخگوي نياز علاقمندان به فوتبال آن هم در سطح رقابت‌هاي ليگ برتر نبود.

اين پروژه در کنار شرياني‌ترين معبر شهر کرمانشاه اجرا شده و با توجه به کاربري آن و اينکه پس از برگزاري هر مسابقه ورزشي حدود 15 هزار جوان خوشحال از پيروزي يا ناراحت از شکست، وارد مركز محل عبور و مرور شهر مي شوند، به نظر مي‌رسد در محل احداث آن هم چندان تدبير به خرج داده نشده است.

مسئول اداره‌ي فني مهندسي اداره کل تربيت بدني استان کرمانشاه در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص روند ساخت اين پروژه اظهار كرد: با چنين روندي بهره برداري از استاديوم 15 هزار نفري شهر کرمانشاه تا دو سال ديگر طول خواهد کشيد.

پيمان رفعتي در ادامه تصريح کرد: زمان اختصاص يافته تا بهره برداري از پروژه سه سال تعيين شده بود که به دليل کمبود اعتبار به تاخير افتاد.

رفعتي گفت: پروژه استاديوم 15 هزار نفري شهر کرمانشاه تاکنون 64 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است و اگر اعتبار لازم و کليه شرايط فراهم شود مي توان تا شش ماه ديگر آنرا به مرحله بهره برداري رساند.

رفعتي هم‌چنين عنوان کرد: پيمانکار اين طرح معتقد است که تامين اعتبار لازم از سوي شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي به عنوان دستگاه اجرايي براي ساخت و بهره برداري از پروژه صورت نگرفته است.

وي ساخت سازه‌هاي استاديوم را تمام شده عنوان کرد و گفت: روند ساخت پله‌هاي تماشاچيان تا 85 درصد تکميل شده است، عمليات محوطه سازي نيز تا حدودي انجام شده و بخش نازک کاري، احداث فضاهاي زير محل نشستن تماشاچيان، چمن، پيست و روشنايي باقيمانده است.

بايد ماند و منتظر بود که مردم کرمانشاه در ميان اين همه کش و قوس بوجود آمده و پس از سه سال تاخير در بهره برداري از اين پروژه ورزشي آيا قادر خواهند بود از امکانات آن در آينده اي نزديک بهره مند شوند يا اينکه اميد بهره برداري از آن را بايد به آينده‌اي دور موکول کنند.