12سال حسرت شيرازي‌ها براي یک افتتاح!

تکميل ورزشگاه بزرگ ميانرود در حالي براي مردم و ورزشکاران اين شهر حياتي تلقي مي شود که سرانه فضاي ورزشي در شيراز به کمتر از ‌٤/٠ متر مربع مي رسد و البته با همين بضاعت کم اين شهر توانسته در رشته هاي رزمي ـ فوتبال ـ بسکتبال ـ کشتي ـ هندبال ـ شنا و... تيم هاي برتري را به ليگ هاي مهم کشور معرفي کند.

کد خبر: ۶۹۰۸۹

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۷

ورزشگاه ‌٥٠ هزار نفري ميانرود شيراز يکي ديگر از کشدارترين پروژه‌هاي عمراني در کشور است. پروژه‌اي که از سال ‌٧٦ آغاز شده و هم‌چنان مردم و مسئولان نمي دانند چه زماني مي توان صداي هياهوي تماشاچيان و نفس ورزشکاران را در اين ورزشگاه بشوند.

به گزارش ايسنا، اگرچه احداث ورزشگاه ‌٥٠ هزار نفري« آزادي» در منطقه جنوبي ميانرود به واسطه همسايگي با شهرک صنعتي بزرگ شيراز، فرودگاه و قرار گرفتن در حاشيه کمربندي اين شهرمورد انتقاد برخي از کارشناسان شهرسازي قرار داشت اما به هر حال عمليات اجرائي در سال ‌٧٦ و همزمان با سفر آيت ا... هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت به استان فارس آغاز شد و از آن پس تاکنون همواره بهره برداري از اين فضاي ورزشي به آرزويي ديرين براي مردم و ورزشکاران فارسي تبديل شده است.

بنا بر اين گزارش در ورزشگاه ميانرود که قرار بود به عنوان مدرن ترين و زيباترين ورزشگاه خاورميانه احداث شود، امکاناتي از جمله سالن ‌٦ هزار نفري، پيست دوچرخه سواري، دو ميداني، سالن هاي اختصاصي و ساير امکانات و البته زميني سبز يا ظرفيت ‌٥٠ هزار نفري در ‌٢ طبقه با سکوهاي سرپوشيده پيش بيني شده است.

درحالي ‌١٢ سال از آغاز عمليات اجرائي اين مجتمع ورزشگاهي در شيراز مي گذرد که تقريباً از سال ‌٨٤ تاکنون هر سال مسئولان قول افتتاح آن را تا پايان سال مي دادند.

رشيد خدا بخش مديرکل تربيت بدني فارس تأمين نشدن اعتبارات را علت اصلي تأخير در تکميل اين پروژه عمراني دانست و گفت: ورزشگاه ميانرود براي ما معضل شده است.

وي واگذاري امور اين ورزشگاه به شرکت توسعه، تجهيز و نگهداري اماکن ورزشي را از عوامل مهم تأخير در تکميل آن دانست و خاطرنشان کرد: ساخت اين ورزشگاه به شرکت توسعه و تجهيز واگذار شده و در اين رهگذر نيز چنين به نظر مي رسد که اين شرکت چندان به دستورالعمل ها و پا درمياني ها اعتنايي ندارد.

خدابخش با بيان اينکه نمي توانيم زمان دقيقي را براي بهره برداري از اين ورزشگاه اعلام کنيم ادامه داد: در ‌٢ سال گذشته از هيچ کوششي براي راه اندازي و بهره برداري از ورزشگاه ميانرود کوتاهي نشده به طوري که براي حل اين مشکلات در سال گذشته از استاندار و رئيس وقت سازمان تربيت بدني نيز براي بازديد از اين مجموعه دعوت کرديم.

وي اضافه کرد: به رغم تمام تأکيدات صورت گرفته، باز هم مشکل ورزشگاه ميانرود حل نشد و تا به حال هر ترفندي براي ورزشگاه ميانرود زديم، بي فايده بود لذا معتقدم تا کار به خود استان واگذار نشود، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.

مدير کل تربيت بدني فارس با بيان اينکه اين ورزشگاه تا سال ‌٨٦ بايد به بهره برداري کامل مي رسيد، يادآورشد: در عين حال از سال ‌٨٧ هيچ گونه اعتباري براي اين پروژه در نظر گرفته نشده بود.

وي افزود: در دور نخست سفر هيأت دولت به استان فارس قرار شد که فاز اول اين ورزشگاه بزرگ با گنجايش ‌٢٥ هزار نفر تا يک سال به بهره برداري برسد اما تنها ‌٢ ميليارد تومان از اعتبارات مورد نياز تأمين شد و باز هم تکميل فاز اول به تعويق افتاد.

خدابخش خاطرنشان کرد: سال گذشته علي‌آبادي در سفر به شيراز قول داد ورزشگاه تا پايان سال ‌٨٧ به بهره برداري برسد که چنين نشد و تعهد مجدد علي آبادي براي تکميل ورزشگاه تا پايان خردادماه ‌٨٨ محقق نشد.

سيد محمدرضا رضازاده استاندار فارس هم به شدت از وضعيت فعلي ورزشگاه ‌٥٠ هزار نفري ميانرود نگران است. او با انتقاد شديد از عملکرد شرکت توسعه، تجهيزو نگهداري از اماکن ورزشي گفت: اين ورزشگاه، يک پروژه ملي است و اين شرکت مي توانست درخواست افزايش اعتبار کند.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: يکي از مصوبات سفر هيأت دولت به فارس تکميل پروژه هاي ورزشي نيمه تمام بود که سازمان تربيت بدني بايد براي اجرايي شدن اين مصوبه تلاش مي‌کرد.

وي معتقد است سازمان تربيت بدني براي تأمين اعتبارات مورد نياز ورزشگاه ‌٥٠ هزار نفري شيراز کوتاهي کرده است.

به گزارش ايسنا از شيراز، به رغم گذشت ‌١٢ سال از آغاز عمليات اجرايي اين مجتمع ورزشي و تعويق هاي مکرر در تکميل آن، معاون شرکت توسعه، تجهيز و نگهداري اماکن ورزشي از اختصاص ‌٩٠ ميليارد ريال اعتبار براي تکميل آن خبر داد.

بنا بر اعلام اداره کل تربيت بدني فارس به نقل از سعيد نفريه، معاون شرکت توسعه، تجهيز و نگهداري اماکن ورزشي با اختصاص اين اعتبار فاز نخست ورزشگاه بزرگ شيراز تا پايان بهمن ماه به پايان مي رسد.

وي اظهار کرد: مشکل پروژه هاي ورزشي تأمين اعتبار لازم از يک منبع است اما در عين حال اميدواريم پيمانکار تکميل فاز نخست ورزشگاه ميانرود تا پايان مهرماه مشخص شود.

مهرماه ‌٨٨ هم به پايان رسيد ولي در استان فارس کسي از چگونگي انتخاب پيمانکار براي تکميل فاز نخست ميانرود خبر ندارد. آيا باز هم ورزشگاه ميانرود بايد منتظر سوت آغاز بازي براي دولتي ديگر بماند يا دولت دهم درب آن را بر روي ورزشکاران خواهد گشود؟