معضل پروژه های نیمه تمام در اصفهان

کد خبر: ۶۸۸۵۰۳

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸

پروژه نیمه کاره 900 میلیاردتومانی اصفهان و بودجه هایی که نیامده نیست می شود

به گزارش تیترشهر: اصفهان به عنوان یکی از شهرهای منحصر به فرد جهان سالانه پذیرای هزاران گردشگر خارجی و داخلی است. شهری که می تواند با مدیریت منابع و سرمایه گذاری در این مسیر به یکی از قطب های گردشگری در خاورمیانه و حتی آسیا بدل شود اما متاسفانه عدم شناخت ظرفیت های این شهر برای مسئولین شهری در سال های گذشته و تصویب پروژه های بسیار عظیم و غیر ملزوم کار را برای افزایش بهره وری در صنعت گردشگری و حتی رفاه حال شهروندان اصفهانی سخت کرده که این مسئله جای سوال دارد.

یکی از سوءمدیریت ها در چند سال گذشته تصویب اجرای پروژه ای بود که سالانه حجم زیادی از بودجه عمرانی شهر را بلعیده اما هنوز در مقدمات کار مانده است.

مجموعه عظیمی در اصفهان در حال ساخت است که 7 سال از زمان شروع آن می گذرد. مجموعه ای بسیار بزرگ که به عنوان بزرگترین مرکز همایش های بین المللی کشور و دومین مرکز همایش های بین المللی جهان از آن یاد می شود. این پروژه با بودجه 400 میلیارد تومانی با هدف ساهت یک هتل 10 طبقه، مرکز فروشگاهی بزرگ چهار سالن مجزا و چهار سینما طراحی شد امابا گذشت نزدیک به 7 این پروژه به یکی از بن بست های بزرگ شهرداری اصفهان بدل شده است. هر ساله بوجه فراوانی برای تکمیل این پروژه به تصویب می رسد اما هیچ گاه پایانی برای این بنای نیمه کاره تصور نمی گردد.

از زمان روی کار آمدن جمالی نژاد شهردار حال حاضر 20 درصد از بودجه عمرانی شهر اصفهان را برای تکمیل این پروژه عریض و طویل اختصاص داده اند اما هنوز نخستین فاز آن هم افتتاح نشده است. این پروژه که ابتدا با بودجه 400 میلیارد تومانی به تصویب رسیده بود به جایی رسیده است که نیازمند 500 میلیارد تومان بودجه است تا شاید دومین مرکز همایش های بزرگ دنیا به سرانجام برسد.

اما سوالی اساسی مطرح است که به راستی با بودجه ای نزدیک به هزار میلیارد تومان چه اقدامات سازنده ای می توان انجام داد تا اصفهان شهری بهتر برای شهروندانش باشد.

بسیاری از مشکلات معابر، اصلاح راهها، بهسازی خیابان های فرعی و اصلی و ایمن سازی و بازسازی بافت های فرسوده شهر قطعا بیش از یک سالن همایش های بسیار بزرگ نیاز مردم اصفهان است. این پروژه عظیم در کنار بلعیدن بودجه عمرانی شهر زیبای اصفهان آسیب جدی به بافت های تاریخی شهر زده و بسیاری از مناطق اطرافش را به کارگاهی بزرگ برای انبار مصالح و محل تردد ماشین های سنگین کرده است و گاها خساراتی را نیز به بار آورده است. اما اگر از نزدیک این پروژه نیمه کاره رانگاه کنیم خواهیم دید که بخشی از کار که بخش خصوصی سپرده شده با سرعت بیشتری در حال ساخت است و بخشی که بر عهده شهرداری بوده در فازهای مقدماتی خود باقی مانده است و یا به کندی پیش می رود.

شهرداری اصفهان بدهکاری بسیار زیادی به پیمانکاران دارد و شهر همچنان نیازمند رسیدگی است، محیط زیست این شهر به شدت شکننده شده و آلودگی های زیست محیطی در اطراف شهر مردم را به شدت دچار مشکل کرده است. آلودگی هوای اصفهان، مشکلات کم آبی، پسماند کارخانه ها بسیاری از مسائل ریز و درشت در حسرت تامین اعتبار کافی است و این در حالی است که چنین پروژه عظیمی بسیاری از بودجه شهرداری را بلعیده و همه چیز را پیچیده کرده است.