هادياني عملاً حرف سعیدلو را تکذیب کرد

مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور از افتتاح ورزشگاه 20 هزار نفري بندرعباس در فروردين 89 خبر داد اين درحالي است كه پيش از اين رييس سازمان تربيت‌بدني در سفر اخيرش به اين شهر 22 بهمن را زمان افتتاح اين ورزشگاه اعلام كرده بود!

کد خبر: ۶۸۷۶۳

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۸

به گزارش ايسنا، حسين هادياني با اعلام اين خبر افزود: زماني که ورزشگاه 20 هزار نفري بندرعباس را از اداره کل تربيت بدني استان تحويل گرفتيم 15 درصد پيشرفت فيزيکي داشت، اما تا به امروز 70 درصد از مراحل ساخت آن طي شده است.

وي خاطرنشان کرد: پيمانکار قبلي به دليل کندي کار عوض شد و پيمانکار جديد از خردادماه امسال قرارداد بست که قرار بود تا بهمن ماه سال جاري ورزشگاه به بهره برداري برسد. متاسفانه افرادي که با پيمانکار قبلي کار مي کردند 50 روز کار را به تاخير انداختند که همين مساله باعث شد بهره برداري از ورزشگاه بندرعباس با تاخير مواجه شود.

هادياني با ابراز تاسف از اينكه ورزشگاه 20 هزار نفري بندرعباس در بهمن ماه امسال آماده تحويل نمي شود، افزود: اين ورزشگاه در فروردين 89 قابل افتتاح و بهره برداري خواهد بود.

وي با اشاره به کمبود اعتبار جهت پايان پروژه اظهار داشت: 3 ميليارد تومان کمبود اعتبار وجود دارد که در صورت تخصيص اين اعتبار ورزشگاه 20 هزار نفري بندرعباس در موعد مقرر آماده تحويل خواهد شد.