اعلام پيشرفت ‪ ۸۰‬درصدی فاز ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬عسلویه

وي با تاكيد بر اين كه مشكل غير قابل حلي در عمليات اجرايي فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬پارس جنوبي وجود ندارد، بزرگترين چالش اين دو فاز را تامين كالا عنوان كرد و گفت: اگر كالاهاي مورد نياز اين دو فاز در موعد مقرر تامين شوند، انجام كار با روال بسيار خوبي ادامه مي‌يابد.

کد خبر: ۶۶۱

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۸۶ - ۱۱:۲۳

مدير طرح توسعه فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬پارس جنوبي اعلام كرد:پيشرفت فيزيكي اين دو فاز به ‪ ۸۰‬درصد رسيده است.

سيدمرتضي امامي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا در عسلويه ‌افزود:در صورتي كه اين ميزان پيشرفت به ‪ ۸۵‬درصد برسد، فاز ‪ ۹‬آماده راه‌اندازي مي‌شود.

فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬پارس جنوبي براي استحصال روزانه دو ميليارد فوت مكعب گاز طراحي شده‌اند.

با بهره‌برداري از اين فازها روزانه ‪ ۵۰‬ميليون متر مكعب متان، دو هزار و ‪ ۶۰۰‬تن اتان، يك هزار و ‪ ۲۰۰‬تن بوتان، دو هزار تن پروپان، ‪ ۷۷‬هزار بشكه ميعانات گازي و ‪ ۴۰۰‬تن گوگرد توليد مي‌شود.

امامي گفت: ‪ ۲۴‬حلقه چاه براي انتقال گاز از مخزن پارس جنوبي‌به پالايشگاه فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬در نظر گرفته شده است.

وي با تاكيد بر اين كه حفر دو حلقه چاه فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬به پايان رسيده و چاه سوم نيز تا بالاي مخزن حفر شده است، گفت: شيرهاي دو چاه اول با موفقيت نصب شده است.

مدير فازهاي ‪ ۹‬و‪ ۱۰‬گفت: تلاش مي‌كنيم تا زمستان امسال چهارحلقه‌چاه فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬در دريا حفر شود.

به گفته امامي از آنجا كه چاه‌هاي حفر شده فعلي براي تامين گاز فازهاي ‪۹‬ و ‪ ۱۰‬كافي نيست، تا زمان راه اندازي فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬در پاييز سال آينده، گاز اين دو فاز از سكوي فاز هفت تامين مي‌شود.

مدير فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬پارس جنوبي گفت: گاز دريافتي از فازهفت پس از شيرين سازي در فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬به شبكه سراسري گاز كشور تزريق مي‌شود.

امامي بااشاره به اين كه برخي كالاها نيز در خارج از كشور ساخته شده اما اجازه بارگيري و حمل آنها به ايران داده نمي‌شود، گفت: خوشبختانه تمام كالاهاي فازهاي ‪ ۹‬و‪ ۱۰‬از مدت‌ها قبل سفارش داده شده و بخش عمده آن وارد عسلويه شده است.

وي وعده داد واحدهاي تامين آب و برق و بخار اين دو فاز در پاييز امسال راه اندازي شود و افزود: يوتيليتي فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬در مراحل نهايي ساخت به سر مي‌برند و قبل از زمستان مورد بهره برداري قرار مي‌گيرند.

امامي با بيان اين كه بيش از ‪ ۳۵‬مخزن ذخيره گاز، ميعانات گازي و مواد شيميايي در فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬تعبيه شده است، اظهار داشت: عمليات ساخت تمام مخازن پايان يافته،باموفقيت موردآزمايش قرار گرفته و آماده بهره برداري هستند.

مدير فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬پارس جنوبي افزود: عمليات لوله كشي اين دو فازنيز در بيشتر مراحل انجام شده است.

امامي با بيان اين كه عمليات ساخت سكوها در خرمشهر به پايان رسيده است و نصب آنها در دريا در آبان ماه شروع مي‌شود، اظهار داشت: خطوط لوله فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬از محل سكوهاتا پالايشگاه هر يك به طول حدود ‪ ۱۰۵‬كيلومتر بطور كامل انجام شده و آماده بهره‌برداري است.

وي با تاكيد بر اين كه در ساخت پالايشگاه فازهاي ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬به دنبال افزايش سهم ساخت داخل كشور بوده‌ايم، گفت: پايه‌هاي مشعل‌هاي اين دو فازتوسط پيمانكار ايراني ساخته شده، و ظرف روزهاي آينده وارد سايت و نصب خواهند شد.