نصب سکوی دوم فاز ۱۷ پارس جنوبی تا پایان آبان ماه

مجری طرح توسعه فازهای ١٧و١٨ پارس جنوبی گفت: انتظار می رود پس از عملیات مهاربندی روی شناور حامل و انتقال آن به موقعیت مخزن، عملیات نصب این سکو ٢٠ آبان انجام شود.

کد خبر: ۶۳۳۲۵۴

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، حسن بویری با اشاره به راه اندازی این سکو تا اوایل اسفندماه سال جاری افزود: با بهره برداری از سکوی ۱۷B ، فازهای ۱۷ و ۱۸ به طور کامل راه‌اندازی می‌شود.

بویری درباره مشخصات فنی این سکو اظهار داشت: سکوی ۱۷B، با وزنی معادل ۲۳۰۰ تن، ، ۵۰۰ میلیون فوت مکعب معادل ۱۴،۵ میلیون متر مکعب منابع گازی پارس جنوبی را به پالایشگاه خشکی انتقال خواهد داد.

مجری فازهای ١٧و١٨ با بیان اینکه ۳۶ هزار اینچ قطر لوله کشی ، ۷۰ کیلومتر کابل کشی برق ابزار دقیق و ۴۳ دستگاه پکیج مکانیکی بر روی سکوی ۱۷B نصب شده، افزود: با توجه به حجم فعالیت های صورت گرفته، در مجموع ۹ میلیون و ۴۲۳ هزار نفر ساعت کار بر روی این سکو انجام شده است.

بویری پیشرفت فیزیکی سکوی ۱۷B را ۹۲،۳ درصد برشمرد و عنوان کرد: درحال حاضر عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی این سکو به ترتیب به ۶۶ درصد و ۳۲ درصد رسیده است.

وی با تاکید بر حمایت از تولیدگنندگان و پیمانکاران ایرانی در ساخت این سکو، گفت: حدود ۷۵ درصد از فعالیت ها در مراحل طراحی، ساخت ، کالا و تجهیزات با استفاده از نیروهای ایرانی صورت گرفته است.

با اجرای فازهای ١٧ و١٨ پارس جنوبی برداشت روزانه ٥٦ میلیون مترمکعب گاز، ٨٠ هزار بشکه میعانات گازی، ٤٠٠ تن گوگرد و تولید سالانه یک میلیون تن اتان و ١,٠٥ میلیون تن گاز مایع ( پروپان و بوتان) محقق خواهد شد.