جوابیه شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری به خبر «تابناک»

با توجه به موارد فوق‌ و با ملحوظ نمودن شرایط ناشی از عدم تخصیص اعتبارات مصوب، در زمان حاضر این پروژه در شهرستان‌های هدف طرح (بن، شهرکرد و بروجن) در حال اجرا می‌باشد و در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز، روند اجرای آن تسریع خواهد گردید.

کد خبر: ۶۳۲۴۰۷

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۲

در پی درج خبری با عنوان «وزارت نیرو می‌خواهد 450 هزار نفر را از چهارمحال و بختیاری بیرون کند»، شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری جوابیه ای ارسال کرد که وفق قانون عینا درج می‌گردد.

به گزارش «تابناک»، متن این جوابیه که به امضای سید ابوالحسن عدنانی، سرپرست اداره روابط عمومی این شرکت رسیده، بدین شرح است:

با سلام و احترام

عطف به خبر مورخ 22/7/ 1395 با کد خبر 631586 آن پایگاه خبری تحت عنوان "" با موضوع طرح انتقال آب بن-بروجن ، موارد ذیل جهت  درج در آن پایگاه خبری وزین به منظور تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد:

اجزا پروژه خط انتقال آب محور بن ـ بروجن شامل 128 کیلومتر خط انتقال اصلی، 117 کیلومتر خطوط انتقال فرعی، تصفیه‌خانه و سه ایستگاه پمپاژ می‌باشد که عملیات اجرایی طرح مذکور از سال 1391 پس از انجام مطالعات و اخذ مجوزهای قانونی با هدف تامین آب شرب و صنعت 11 شهر و 13 روستا آغاز شد و هم‌اکنون با پیشرفتی معادل 18 درصد در حال اجرا می‌باشد. با توجه به مشکلات کمبود آب شرب شهرستان‌های تحت پوشش طرح، و تاکیدهای مقامات کشوری و استانی ازجمله ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم نیرو در رابطه با اجرای هرچه سریع‌تر پروژه، شرکت آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری این طرح را در ردیف طرح‌های اولویت‌دار قرار داده و با پیگیری مستمر، علیرغم کمبود شدید تخصیص اعتبار لازم موارد ذیل را پیگیری و در دستورکار خود قرار داده است.

1- پیگیری وافزایش اعتبار مصوب از 52  میلیارد ریال در سال 91 به   570  میلیارد ریال در سال 95

2- برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرایی 120 کیلومتر از خط انتقال اصلی در سال 94

3- اخذ تاییدیه اجرای تصفیه‌خانه طرح در قالب ردیف بودجه‌ای جداگانه خرید تضمینی آب به مبلغ 450 میلیارد ریال

4- خرید و اجرای 38 کیلومتر لوله خط انتقال اصلی

5- پیگیری و نهایی نمودن تامین الباقی لوله‌های موردنیاز طرح در قالب فاینانس داخلی (ماده 56)

6- پیگیری وانجام استملاک اراضی مسیر خط انتقال علیرغم وجود مشکلات اعتباری و اجتماعی

7- تهیه اسناد مناقصه سایر اجزای طرح شامل خطوط فرعی و ایستگاه‌های پمپاژ آب

با توجه به موارد فوق‌ و با ملحوظ نمودن شرایط ناشی از عدم تخصیص اعتبارات مصوب، در زمان حاضر این پروژه در شهرستان‌های هدف طرح (بن، شهرکرد و بروجن) در حال اجرا می‌باشد. لازم بذکر است در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز، روند اجرای پروژه در تمامی جبهه‌های کاری تسریع خواهد گردید.

ضمنا طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور که مطالعات آن در سالهای قبل با هدف تأمین آب صنایع بزرگ شرق استان و تأمین آب شرب بخشی از منطقه صورت پذیرفته ، فعالیت اجرایی مربوطه آن از سال 1381 با عملیات افزایش ارتفاع سد چغاخور آغاز و در سال 1386 عملیات حفاری تونل انتقال آب شروع و قریب به 500 متر حفاری در جبهه خروجی تونل انجام گردید لیکن ادامه روند عملیات اجرایی با طرح مسائل زیست محیطی از سوی سازمان متولی به حالت تعلیق درآمده که با پیگیری ها و جلسات مشترک با حضور مسئولین ذیربط، رفع مشکلات پروژه در دستور کار این شرکت قرار دارد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری