پیمانکار مقصر عدم تکمیل نقش‏جهان

در حال حاضر اصفهان دو تیم آسیایی داشته و اگر این ورزشگاه در زمان مقرر آماده نشود، این دو تیم آسیایی برای میزبانی خود با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.

کد خبر: ۶۱۰۴۲

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۸۸ - ۲۱:۳۳

اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور در ورزشگاه نقش جهان ضمن بازدید از روند تکمیل این ورزشگاه، پیمانکار این پروژه را عامل اصلی تاخیر در تکمیل آن دانستند.

به گزارش مهر، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، عصر یکشنبه به ورزشگاه نقش جهان رفته و از روند تکمیل این ورزشگاه بازدید کردند. در جریان این بازدید مسئولان این شورا پس از حضور در ورزشگاه نقش جهان، در نشستی با پیمانکار ورزشگاه صحبت کرده و دلایل تکمیل نشدن نقش جهان در زمان مقرر را جویا شدند.

این اعضا در جلسه خود با پیمانکار ورزشگاه نقش جهان، بر لزوم تکمیل هرچه سریع‌تر این ورزشگاه تاکید کرده و برای تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه و مشکلات پیش روی آن تصمیم‌گیری کردند.

ورزشگاه نقش جهان بزرگ‌ترین پروژه ورزشی استان اصفهان بوده که به دلیل مشکلات پیش روی خود در زمان مقرر به بهره‌برداری نرسید.

معین:‌ ‌مسئولان پایتخت اجازه تکمیل ورزشگاه نقش جهان را ندادند‌
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:‌ خوی تمرکز‌طلبی مسئولان پایتخت اجازه تکمیل هرچه سریع‌تر ورزشگاه نقش جهان را نمی‌دهد.

فتح‌لله معین در بازدید از ورزشگاه نقش جهان با انتقاد از واگذاری تکمیل این ورزشگاه به استان اصفهان افزود:‌ اگر این پروژه استانی شود دیگر نمی‌توان در مورد تکمیل آن توسط دستگاه‌های استانی مطمئن بود.

وی با بیان اینکه ورزشگاه نقش جهان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و با دیگر پروژه‌های ورزشی متفاوت است، تصریح کرد:‌ دولت نباید این پروژه را بر گردن استان اصفهان بیندازد بلکه باید‌ به ورزشگاه نقش جهان اولویت داده و با اولویت‌بندی این ورزشگاه را تکمیل کند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان به پروژه‌های ورزشی دولت نهم و افتتاح پروژه‌های بسیار در استان‌های کشور اشاره کرد و بیان داشت:‌ در دوران دولت نهم پروژه چشمگیری در استان اصفهان به بهره‌برداری نرسید و نمی‌توان گفت که نقش جهان به دلیل وجود پروژه‌های دیگر به بهره‌برداری نرسید.

وی با اشاره به لزوم توجه مسئولان به ورزشگاه نقش جهان خاطرنشان کرد:‌ مسئولان دولت باید نگاه ویژه‌ای به ورزشگاه نقش جهان داشته و برای تکمیل هرچه سریع‌تر آن اقدام کنند.

معین وجود ردیف بودجه مشخص برای ورزشگاه نقش جهان را مهم خواند و اظهار داشت:‌ این ورزشگاه در حال حاضر دارای ردیف بودجه مشخصی بوده و هر سال بودجه‌ای مستقل از دیگر پروژه‌های استان اصفهان به ورزشگاه نقش جهان اختصاص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به لزوم توجه مجمع نمایندگان استان اصفهان به تکمیل ورزشگاه نقش جهان تصریح کرد:‌ مجمع نمایندگان استان باید بودجه مشخصی برای این ورزشگاه در نظر گرفته و این بودجه را به نقش جهان اختصاص دهند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان به انتقال امتیاز تیم‌های لیگ برتری به استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: فلسفه اصلی این انتقال امتیاز این است که همه استان‌های کشور باید در ورزش سهمی داشته و برای ارتقای ورزش خود تلاش کنند.

وی با بیان اینکه شهریورماه سال جاری زمان مشخص شدن بودجه‌های سال آینده به شمار می‌رود، ‌خاطرنشان کرد: نمایندگان استان باید در زمان اختصاص بودجه‌های استان اصفهان، بودجه مشخصی برای این ورزشگاه درخواست کنند.

معین پیمانکار ورزشگاه نقش جهان را توانمند دانست و افزود: اگر بودجه مورد نیاز به این ورزشگاه اختصاص پیدا کند، پیمانکار نقش جهان می‌تواند آن را هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برساند.

وی با بیان اینکه تهران اجازه نمی‌دهد که ورزش استان‌های دیگر پیشرفت کند، اظهار داشت: خوی تمرکز طلبی مسئولان پایتخت اجازه نمی‌دهد که استان‌های دیگر در زمینه ورزش پیشرفت داشته باشند و دلیل تکمیل نشدن نقش جهان در زمان مقرر نیز همین مسئله بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم حضور مسئولان استان در صحنه اضافه کرد: در حال حاضر غیرت استان اصفهان باید به صحنه آمده و با همت مسئولان زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر این ورزشگاه فراهم شود.

شیران:‌ پیمانکار نقش جهان انتظارات ما را برآورده نکرد
مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان گفت:‌ تکمیل ورزشگاه نقش جهان در روزهای گذشته با سرعت بسیاری پیگیری می‌شود اما انتظاراتمان در مورد این ورزشگاه برآورده نشده است.

غلامرضا شیران در بازدید از روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان با اشاره به اظهارات رئیس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور گفت: هادیانی در جلسه ماه گذشته خود با مسئولان استان اصفهان اعلام کرد که پیمانکار ورزشگاه نقش جهان مقصر اصلی تکمیل نشدن این ورزشگاه در زمان مقرر است.

وی با بیان اینکه اگر پیمانکار ورزشگاه نقش جهان نتواند این پروژه را به بهره‌برداری برساند، پیمانکار دیگری برای نقش جهان در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: پیمانکار باید این ورزشگاه را هرچه سریع‌تر تکمیل کرده و به بهره‌برداری برساند زیرا در غیر این صورت، مسئولان تربیت بدنی پیمانکار دیگری را برای این ورزشگاه انتخاب می‌کنند.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان به درخواست 10 میلیاردی پیمانکار نقش جهان برای تکمیل این ورزشگاه اشاره کرد و بیان داشت:‌ مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور پروژه‌های بزرگی را که با بودجه‌های بسیاری شکل گرفته به پایان رسانده اما تا کنون نتوانسته‌اند نقش جهان را تکمیل کنند.

وی با اشاره به استقبال مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور از واگذاری تکمیل نقش جهان به استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مذاکراتی پیرامون تغییر بودجه ورزشگاه از اصفهان به تهران مطرح شده و برای واگذاری این پروژه به استان اصفهان تصمیم‌گیری‌هایی شده است.

شیران نقش جهان را آبروی استان اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اصفهان دو تیم آسیایی داشته و اگر این ورزشگاه در زمان مقرر آماده نشود، این دو تیم آسیایی برای میزبانی خود با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.

وی با انتقاد از تکمیل نشدن نقش جهان در زمان مقرر تصریح کرد: اگر نقش جهان آماده نشود، تیم سپاهان باید در یکی از استان‌های مجاور اصفهان برای میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برنامه‌ریزی کرده و این مسئله ضربه بسیاری به باشگاه سپاهان وارد می‌کند.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان طلب پیمانکار ورزشگاه نقش جهان را 400 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: آخرین طلبی که پیمانکار ورزشگاه اعلام کرده، 400 میلیون بوده و این طلب در حال حاضر آماده پرداخت است.

وی با اشاره به بهانه‌های پیمانکار ورزشگاه نقش جهان و اظهارات مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور در مورد اینکه همه طلب پیمانکار پرداخت شده است،خاطرنشان کرد:‌ به نظر من استان اصفهان باید خود کار تکمیل و بهره‌برداری از ورزشگاه نقش جهان را بر عهده گرفته تا این ورزشگاه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

شیران با بیان اینکه در حال حاضر لزوم برگزاری جلسه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با مسئولان تربیت بدنی در مورد تکمیل نقش جهان احساس می‌شود، اضافه کرد:‌ اگر شورای اسلامی شهر اصفهان ساخت این ورزشگاه را بر عهده بگیرد، تکمیل نقش جهان سرعت بیشتری به خود گرفته و برای بهره‌برداری از آن اقدام می‌شود.

سلیمانی: صداقتی در روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان وجود ندارد
مسئول حفاظت ورزشگاه نقش جهان در حاشیه حضور اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در این ورزشگاه، از ظاهرسازی پیمانکار نقش جهان و برنامه‌های نمایشی آن انتقاد کرد.

احمد سلیمانی در نشست بررسی مشکلات ورزشگاه نقش جهان با انتقاد از حضور تعداد اندکی از کارگران در ورزشگاه نقش جهان طی روزهای عادی اظهار داشت: وقتی مسئولان یا خبرنگاران رسانه‌های گروهی در ورزشگاه نقش جهان حضور پیدا می‌کنند ورزشگاه شلوغ شده و کارگران بسیاری در ورزشگاه نقش جهان حضور می‌یاند.

وی با بیان اینکه صداقتی در روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان وجود ندارد، تصریح کرد: زمانی که علی‌آبادی یا هادیانی در ورزشگاه نقش جهان حضور پیدا می‌کنند، تعداد کارگران و جرثقیل‌های موجود در ورزشگاه افزایش پیدا کرده و با ظاهرسازی مسئولان را فریب می‌دهند.

مسئول حفاظت ورزشگاه نقش جهان با انتقاد از عملکرد پیمانکار ورزشگاه نقش جهان بیان داشت: پیمانکار این ورزشگاه ظاهرسازی کرده و همه حقایق را به مسئولان نمی‌گوید.سئوال من از مسئولان این است که اگر پیمانکار ورزشگاه واقعا به پول احتیاج دارد چرا زمانی که مسئولان در ورزشگاه حضور پیدا می‌کنند کار را تعطیل نمی‌کند تا بودجه ورزشگاه را دریافت کند.

وی با اشاره به حضور مسئولان مختلف در ورزشگاه نقش جهان گفت: بارها و در زمان حضور مسئولان در این ورزشگاه اعلام کردم که نقش جهان در زمان مقرر به بهره‌برداری نمی‌رسد اما کسی توجه نکرد.

سلیمانی با بیان اینکه در ورزشگاه نقش جهان به اندازه یک ساختمان معمولی هم کار نمی‌شود، گفت: اگر مسئولان در نقش جهان حضور پیدا نکنند، تعداد کارگران حاضر در ورزشگاه از انگشتان دست نیز محدودتر می‌شود.

حجرالاسود: تکمیل نقش جهان را به پیمانکار دیگری واگذار می‌کنیم
معاون فنی مهندسی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان گفت: در صورت تسریع نیافتن پروژه نقش جهان، با پیمانکار جدیدی قرارداد منعقد می‌کنیم.

مهدی حجرالاسود با اشاره به اینکه اصفهان به دلیل وجود دو تیم مطرح ذوب‌آهن و سپاهان قطب فوتبال کشور محسوب می‌شود، افزود: پروژه نقش جهان از جمله پروژه‌هایی است که برای این استان بسیار مهم به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه قرارداد این پروژه در تیر سال 86 منعقد شد، اظهار داشت: مقرر شده بود که این پروژه 18 ماه بعد از مدت نخستین قرارداد به بهره‌برداری برسد اما پس از مدتی اصلاحیه‌ای برای مدت تحویل منعقد و مقرر شد که در مرداد امسال از این پروژه بهره‌برداری شود.

معاون فنی مهندسی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان تصریح کرد: به دلیل اینکه پروژه نقش جهان پروژه‌ای ملی است و تنها می‌توانیم اجرای آن را پیگیری کنیم و در تصمیم‌گیری نقشی نداریم.

وی با اشاره به اینکه حدود 7 هزار و 500 تن مصالح به صورت اعتباری در سال گذشته به این پروژه اختصاص یافته است، افزود: این مقدار سبب جهش خوبی در این پروژه شد و به 65 درصد افزایش یافت.

حجرالاسود با بیان اینکه در سال جاری نیز به این پروژه 5/8 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، بیان داشت: این در حالی است که برای پایان نهایی این پروژه به 10 میلیارد تومان دیگر اعتبار نیز نیاز است.

وی گفت: برای تکمیل پروژه نقش جهان همچنین 2 هزار و 500 تن میلگرد و 50 هزار تن ورق برای ساخت آن با پیگیری‌های استاندار اختصاص یافته است.

معاون فنی مهندسی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان با اشاره به اینکه هماهنگی‌هایی با هادیانی رئیس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور برای ادامه روند این پروژه شده است، خاطرنشان کرد: بهانه‌هایی برای تکمیل نشدن این پروژه بر زبان‌ها جاری است.

وی با انتقاد از اظهارات بنکدار پیمانکار این پروژه که زمان بهره‌‌برداری از نقش جهان را دو سال دیگر دانسته، تصریح کرد: این امکان نخواهد داشت و با این قضیه برخورد خواهیم کرد و در صورتی که نیاز شود حتی با پیمانکار فعلی نیز تصویه حساب می‌شود و با فرد جدیدی برای ادامه فعالیت قرارداد خواهیم بست.

حجرالاسود افزود: مقرر شده بود که به دلیل پایان نیافتن آن در مرداد ماه این پروژه تا دهه فجر امسال به‌ بهره‌برداری برسد و در نهایت تا خرداد سال آینده شاهد بهره‌برداری از این پروژه خواهیم بود.

این پروژه نزدیک به 18 سال در حال ساخت بوده و با وعده و وعیدهای مسئولان و دست اندرکاران طرح هنوز به پایان نرسیده و با توجه به سخنانی که در مورد پایان آن مطرح شده و تجربیات سال‌ها و سخنان قبلی، انتظاری به اتمام آن در خرداد سال آینده نخواهیم داشت.