پيش‌بيني شش ماه پيش معاون احمدي‌نژاد و كشف علت بحران زمستان

نامه‌اي كه امروز منتشر شد، دورانديشي شماري از مديران و كارشناسان دولت نهم را به نمايش گذاشت كه در خرداد 86، بدون آگاهي از ورود سرماي كم‌سابقه و قطع گاز از سوي تركمنستان، پيش‌بيني كرده بودند، در حالت عادي به دليل رسيدن سطح مصرف روزانه گاز به 563 ميليون مترمكعب، كشور روزانه 113 مترمكعب كسري گاز خواهد داشت.

کد خبر: ۵۸۸۳

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۱:۵۲

با انتشار نامه دكتر اميرمنصور برقعي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به دكتر احمدي‌نژاد، مشخص شد بحران كمبود گاز در زمستان سال جاري، در خرداد امسال از سوي وي پيش‌بيني و نسبت به لزوم اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از آن، هشدار داده شده بود.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، نامه‌اي كه امروز منتشر شد، دورانديشي شماري از مديران و كارشناسان دولت نهم را به نمايش گذاشت كه در خرداد 86، بدون آگاهي از ورود سرماي كم‌سابقه و قطع گاز از سوي تركمنستان، پيش‌بيني كرده بودند، در حالت عادي به دليل رسيدن سطح مصرف روزانه گاز به 563 ميليون مترمكعب، كشور روزانه 113 مترمكعب كسري گاز خواهد داشت.

اين نامه را هفته‌نامه «شهروند امروز» منتشر كرد كه بر مبناي آن، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، با تشريح وضعيت فازهاي پارس جنوبي، آشكارا بر اين نكته تأكيد كرده است كه اگر فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي به بهره‌برداري نرسد، كشوردر زمستان امسال با كمبود گاز روبه‌رو مي‌شود.

در اين نامه كه به امضاي دکتر اميرمنصور برقعي، معاون رئيس‌جمهور رسيد، به صراحت تأكيد شده در زمستان امسال با توجه به نياز نيروگاه‌ها، صنايع و مصارف خانگي، توليد كشور جوابگو نبوده و در ماه‌هاي سرد زمستان با مشكل روبه‌رو خواهيم شد.

درواقع اين نامه نشان‌دهنده آن است كه حتي اگر سرماي بي‌سابقه و قطع گاز تركمنستان رخ نمي‌داد، باز هم در زمستان بحث كمبود گاز جدي بود.

اين گزارش در راستاي وظايف نظارتي سازمان مديريت تهيه و سي‌ام خرداد ماه، براي رئيس‌جمهور فرستاده شد و اگر همان موقع براي حل اين مشكل تدبيري انديشيده مي‌شد، نيازي به قطع گاز نيروگاه‌ها نبود تا مردم هر شب، ساعتي را با خاموشي بگذرانند يا صنايع به دليل قطع گاز دوره‌اي به ركود بروند.

گزارش تهيه شده از وضعيت توليد و مصارف گاز كه توسط اين سازمان تهيه شده، نشان مي‌دهد دستگاه برنامه‌ريزي با وجود تمامي كاستي‌ها، وظيفه خود را در حد بضاعت به انجام رسانيد.

در اين نامه با اشاره به طرح توسعه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي آمده است: در وضعيت كنوني و تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري، پيشرفت فيزيكي بخش دريا، خطوط لوله و پالايشگاه خشكي به ترتيب 70، 72 و 60 درصد بوده است كه نسبت به برنامه اجرايي حدود 18، 13 و 27 درصد تأخير دارد. در مجموع پيشرفت فيزيكي اين سه بخش طرح حدود 63 درصد بوده كه نسبت به برنامه حدود 24 درصد با تأخير روبه‌رو است.

اين طرح بر اساس برنامه بايد در مهر ماه سال جاري به بهره‌برداري اوليه برسد، ولي با توجه به وضعيت اجرايي پروژه و روند كنوني پيشرفت كار، پيش‌بيني مي‌شود در مجموع حدود چهار ماه از برنامه‌ريزي انجام‌شده، عقب باشد و در بهترين حالت، در بهمن ماه سال جاري، يك فاز آن آماده بهره‌برداري شود.

در پايان نامه آمده است: «مصرف گاز طبيعي در زمستان سال 1385 به طور متوسط چهارصد و در ميزان حداكثر آن 436 ميليون مترمكعب در روز بوده است. در زمستان گذشته، بيش از نود ميليون مترمكعب از نياز نيروگاه‌ها و 22 ميليون مترمكعب نياز صنايع با قطع گاز طبيعي روبه‌رو شده و عمده آن با سوخت مايع (گازوئيل وارداتي) و صرف هزينه بسيار بالا تأمين شده است.

با توجه به روند گذشته مصرف گاز طبيعي و پيش‌بيني رشد 10 درصدي در سال جاري، پيش‌بيني مي‌شود متوسط تقاضاي گاز طبيعي در ماه‌هاي سرد سال جاري (بدون لحاظ نياز تزريق) به حدود 563 ميليون مترمكعب در روز برسد. در زمستان سال جاري،‌ حداكثر گاز دسترس (مجموع توليد و واردات منهاي صادرات) در كشور حدود 450 ميليون مترمكعب در روز خواهد بود. در نتيجه، تراز توليد و مصرف گاز طبيعي در زمستان امسال با احتساب نياز نيروگاه‌ها و صنايع حدود 113 ميليون مترمكعب در روز با كسري روبه‌رو خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، پيگيري براي اجراي هرچه سريعتر فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي كه تنها طرح توسعه‌اي است كه مي‌تواند در سال جاري به بهره‌برداري برسد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در غير اين صورت، واردات گازوئيل از ميزان پيش‌بيني شده و يارانه مصوب قانون بودجه، بسيار فراتر خواهد رفت. خواهشمند است دستور فرمايند وزارت نفت در فرصت باقي ‌مانده تا زمستان سال جاري، اقدام لازم را صورت دهد».