نيروگاه بوشهر مهر‌‌٨٧ راه‌اندازي مي‌شود

فياض بخش تاييد كرد: هيچ مورد مشخصي از مشاركت كشورهاي ديگر در پروژه‌هاي ساخت نيروگاه در ايران را نمي‌توانيم اعلام كنيم اما فكر مي‌كنيم با فرايندي كه شرايط سياسي و بين‌المللي كشور رخ مي‌دهد بتوانيم به مراحلي برسيم كه با هر شركتي كه اعلام آمادگي كند همكاري داشته باشيم.

کد خبر: ۵۷۸۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۵:۳۴

معاون شركت توليد و توسعه انرژي اتمي درباره ابراز تمايل برخي كشورهاي خارجي به مشاركت در پروژه‌هاي ساخت نيروگاه در ايران گفت كه كشورهاي مختلف تنها اعلام غيررسمي در اين خصوص داشته‌اند و بايد تمايلات سياسي به تمايلات عملي و اجرايي تبديل شود.

به گزارش ايسنا، دكتر احمد فياض بخش، معاون شركت توليد و توسعه انرژي اتمي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر اينكه ميزان قرارداد سوخت نيروگاه بوشهر چقدر است گفت: قرارداد سوخت نيروگاه بوشهر ‌‌٥٢ ميليون دلار به انضمام كل هزينه‌هاي حمل تا محل ساختگاه پيش بيني شده است كه اين مبلغ به شركت پيمانكار پرداخت شده است.

وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا، مبني بر اينكه مبلغ قرارداد اوليه ساخت و تكميل نيروگاه بوشهر چقدر بوده است و در دوران تاخير و تعلل در راه اندازي اين نيروگاه چقدر اضافه شده است گفت: كل مبلغ پروژه در ابتدا يك ميليارد و دويست ميليون دلار بوده است كه به تدريج پرداخت شده است.

وي گفت: كمتر از ده درصد مبلغ اين قرارداد افزايش داشته است.

فياض بخش در خصوص زمان راه اندازي نيروگاه بوشهر گفت: اين نيروگاه تا پايان مهرماه سال آينده مراحل راه اندازي‌اش تمام مي‌شود.

وي با اشاره به بحث هاي كارشناسي صورت گرفته در شش ماه گذشته گفت: مذاكرات فشرده‌اي بين كارفرما و پيمانكار انجام شده است كه زمانبندي اقداماتي كه بايد طي يك سال آينده انجام شود توافق شده است.

همچنين طرفين هر ‌‌١٠ روز يك بار زمان‌بندي مورد توافق را به روز مي كنند.

فياض بخش در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني وجود دارد كه روسيه به زمانبندي تعيين شده پايبند بماند و نيروگاه در سال آينده راه اندازي شود گفت: اقداماتي كه ظرف يك ماه اخير از سوي پيمانكار صورت گرفته است و نيز حمل سوخت به نيروگاه اين مساله را تاييد مي‌كند كه پيمانكار با پشتكار خوبي كار را شروع كرده و سعي دارد مراحل راه‌اندازي را تا پايان مهر ماه آينده آغاز كند.

وي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه بوشهر دقيقا چه زماني آغاز به كار مي كند گفت: تا پايان مهرماه مراحل راه اندازي شروع مي‌شود و به مدت كوتاهي بعد از آن بهره برداري آغاز خواهد شد

فياض بخش در پاسخ به اين سوال كه پيش از اين اعلام كرده بوديد كه برخي كشورهاي خارجي تمايل به مشاركت در پروژه‌هاي ساخت نيروگاه در ايران را دارند در حال حاضر اين مساله در چه مرحله‌اي است گفت: عزم جدي ايران براي اين بود كه كشورهاي ديگر در پروژه‌هاي مورد نظر مشاركت كنند اما كشورهاي مختلف تنها اعلام غيررسمي در اين خصوص داشته‌اند.

وي شرايط سياسي و بين‌المللي را در اين خصوص موثر دانست و افزود: بايد تمايلات سياسي به تمايلات عملي و اجرايي تبديل شود.

وي گفت: الان در حال مذاكره درباره تامين سوخت سالانه طبق يك قرارداد ‌‌١٠ ساله هستيم.

فياض بخش با بيان اينكه ‌‌٨٢ تن سوخت نيروگاه بوشهر براي يك سال تامين مي‌شود گفت: از اين ميزان هر سال يك سوم برداشته مي‌شود و با يك سوم ديگر كه از روسيه به ايران حمل مي‌شود جايگزين مي‌شود.

وي ادامه داد: كل سوخت به پسماند تبديل مي‌شود و به روسيه باز مي‌گردد.

فياض بخش با اشاره به تاريخچه‌اي از شروع به كار پروژه نيروگاه بوشهر گفت: اين پروژه از اواخر سال ‌‌٧٤ اجرا شد و تاكنون ‌‌٩٣/٦٧ درصد پيشرفت داشته است؛ همچنين تاكنون ‌‌٤٨ هزار و ‌‌١٠٠ تن به طور تقريبي از تجهيزات اين نيروگاه به محل نيروگاه منتقل شده است گفت ‌‌١٩٠٠ تن از تجهيزات اين نيروگاه باقي مانده است كه به تدريج تا چند ماه آينده به نيروگاه حمل مي‌شود.

معاون نيروگاهي انرژي اتمي ادامه داد: ‌‌١٨ درصد از تجهيزات اين نيروگاه بر مبناي وزن نه ريال در داخل توليد شده و باقي توسط شركت پيمانكار ساخته شده است.

فياض بخش ادامه داد: تجهيزات باقي مانده مربوطه به بخش‌هاي تهويه اين نيروگاه و ابزار دقيق است.

وي با بيان اينكه پروژه نيروگاه بوشهر بعد از يك دوره توقف و سكون با جديت و سرعت خوبي كار را ادامه مي‌دهد ابراز اميدواري كرد كه اين پروژه به مرحله نهايي برسد.

فياض بخش با اشاره به افتتاح بخش‌هاي پشتياني نيروگاه بوشهر با معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي در ابتداي سال ‌‌٨٦ اظهار داشت: با توجه به سرعت داده شده به كار و حركت هايي كه بخش پيمانكاري اين نيروگاه سال آينده به مرحله راه اندازي مي‌رسد.

فياض بخش در پاسخ به اين كه سازمان انرژي اتمي چند درصد از برق كشور را در افق ‌‌٢٠ ساله تامين خواهد كرد گفت: در افق ‌‌٢٠ ساله حداقل نياز كشور به برق ‌‌١٢٠ هزار مگاوات تخمين زده شده است. اگر به ‌‌٢٠ هزار مگاوات مورد نظر مجلس شوراي اسلامي برسيم حدود ‌‌٥/١٧ درصد سهم سازمان انرژي اتمي از توليد برق كشور است.

وي در پاسخ به سوالي ديگر گفت: برنامه استراتژي توليد نيروگاه‌هاي اتمي در دست تهيه است و برنامه نيروگا‌ه‌هاي مشابه را طراحي مي‌كنيم اما در حال حاضر تنها برنامه نيروگاه ‌‌٣٦٠ مگاواتي قطعي شده است.

مديرعامل توليد و توسعه سازمان انرژي اتمي در سخناني در ابتداي كنفرانس خبري اظهار داشت: با توجه به برنامه مصوب در مجلس شوراي اسلامي در خصوص استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌يي و دستيابي ‌‌٢٠ هزار مگاوات در برنامه بلند مدت همگام با بومي سازي فناوري ساخت نيروگاه‌هاي اتمي دو مسير در سازمان انرژي اتمي كشور پيش گرفته شد؛ يك مسير استفاده از كشورهاي صاحب فناوري و عقد قرارداد با آنها و ديگر اينكه يك راكتور قدرت با ظرفيت پايين‌تر را در دستور كار قرار دهيم.

وي ادامه داد: ما در اين دو مسير تجربه نيروگاه اتمي بوشهر و احداث راكتور ‌‌٤٠ مگاواتي اراك را در اختيار داشتيم. همچنين با توجه به نيروي انساني متخصص خوب در كشور پروژه ساخت نيروگاه ‌‌٣٦٠ مگاواتي در دارخوين در دستور كار قرار گرفت.

معاون سازمان انرژي اتمي در كنفرانس خبري كه امروز در محل سازمان انرژي اتمي برگزار شد در خصوص نيروگاه ‌‌٣٦٠ مگاواتي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود مكان اين نيروگاه در دارخوين قبل از انقلاب مكان يابي شده است و حتي در حد يك سوله ساخته شده بود گفت: يك بار قبل از انقلاب براي اين نيروگاه مكان يابي و سايت دارخوين براي آن انتخاب شده است. اما بعد از انقلاب با توجه به تغييرات زيادي كه در موقعيت شهرها و شهرك‌ها اتفاق افتاد لازم بود مجددا اين عمليات از ابتدا آغاز شود و بعد از انجام اين عمليات باز هم دارخوين انتخاب شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه پسماندهاي نيروگاه دارخوين كجا خواهد رفت گفت: تصميم قطعي در اين رابطه گرفته نشده است.

فياض بخش در پاسخي ديگر مبني بر اينكه آيا نيروگاه ‌‌٣٦٠ مگاواتي كپي از مدل چيني‌هاست كه براي ساخت آن در ايران ابراز تمايل كرده بودند؟ گفت: خير كپي نيست اما از تجارب دنيا در آن استفاده مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران چه تاثيري در روند ارسال تجهيزات خارجي نيروگاه دارخوين مي‌گذارد گفت: ما نگاهمان به اين پروژه تحقيقاتي است كه در نهايت راكتور قدرت بايد تبديل شود. همچنين اگر تعاملات و شرايط سياسي و بين‌المللي هموار شود ما در بخش تامين تجهيزات تعاملات بيشتري را خواهيم پيش برد و اگر تعاملات هموار نباشد باعث مي‌شود با اتكا به ساخت داخل خود به خود بيشتر شود در عين حال در ازاي آن زمان طولاني تر مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه نقش آژانس در كمك به كشورهاي عضو براي تامين انرژي صلح آميز هسته‌يي چيست گفت: آژانس در كليه موارد ساخت نيروگاه نظارت خواهد داشت و نظرات كارشناسي آنها را دريافت مي‌كنيم اما بيشترين تمركز آن بر ايمني نيروگاه خواهد بود.

وي در پاسخ به اين سوال كه شركت‌هاي ايراني كه در ساخت نيروگاه ‌‌٣٦٠ مگاواتي مشاركت دارند دولتي هستند يا خصوصي و يا بينابين گفت: اين شركت‌ها از زير مجموعه‌هاي سازمان انرژي اتمي هستند.

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه نيروگاه بوشهر كليد در دست است چگونه است كه ‌‌١٨ درصد تجهيزات اين نيروگاه در داخل ايران ساخته شده است افزود: پيمانكار روس در داخل ايران با پيمانكاران ايراني قرارداد بسته و براساس توافق ميان آنها كار تامين برخي تجهيزات از سوي ايراني‌ها انجام گرفته است.

وي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه تجهيزات باقي مانده نيروگاه بوشهر چه زماني به ايران منتقل مي‌شود گفت: در برنامه‌ جدول زماني دقيق مراحل انتقال تجهيزات كامل مشخص شده است كه اگر اجازه دهيد جزييات آن را در زمان خاصش بيان كنم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي پرسيد مناقصه‌هايي كه سال گذشته اعلام كرديد چه نتيجه‌اي داشته است گفت: اعلام مناقصه ها نشان‌دهنده تمايل و تصميم قطعي ايران براي آن بود كه در راستاي استفاده صلح آميز از انرژي اتمي از مشاركت كشورهاي خارجي برخوردار شود.

وي گفت: ما معتقديم كشورهايي كه حق ايران را در استفاده از انرژي هسته‌يي مي‌شناسند وارد همكاري با ايران شوند.

فياض بخش گفت: برنامه مناقصه ها همچنان باز است و هر زمان كه بين دولت‌هاي ديگر و ايران توافقي صورت گيرد به عنوان كشور تخصصي در اين زمينه وارد بحث مي‌شويم البته به شرط آنكه ابتدا توافقات سياسي ميان ايران و دولت هاي ديگر به وجود آيد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا تاكنون اعلام رسمي براي مشاركت و پذيرش اين مناقصه‌ها صورت گرفته است گفت: خير هيچ تمايل رسمي به ما اعلام نشده است.

معاون سازمان انرژي اتمي گفت: از زمان طراحي تا شروع راه اندازي نيروگاه ‌‌٣٦٠ مگاواتي ده سال طول خواهد كشيد بنابراين تا سال ‌‌١٣٩٥ اين كار طول مي‌كشد.

وي ادامه داد: سوخت نيروگاه ‌‌٣٦٠ مگاواتي از طريق معاونت سوخت سازمان انرژي اتمي به طور بومي و در مبناي استانداردهاي طراحي پروژه از غناي ‌‌٢/٥ درصد الي ‌‌٣/٥ درصد در هسته راكتور تامين مي‌شود.

فياض بخش گفت: در سال جاري سازمان انرژي اتمي ‌١٠ ميليارد تومان براي ارتقا تربيت نيروي انساني در دانشگاه‌هاي كشور هزينه كرده است.

مهندس مهران ضيا شيخ الاسلام، معاون فني مهندسي شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران در نشستي خبري اظهار داشت: از اواسط سال ‌٨٤ پروژه انتخاب محل و خاستگاه مناسب براي تاسيس نيروگاه ‌٣٦٠ مگاواتي دارخوين آغاز شد. انتخاب محل با توجه به اينكه ‌٤٣٩ نيروگاه در حال كار در دنيا وجود دارد از ضوابط خاص و مشخصي برخوردار بود. همچنين فهرست استانداردهاي مكان نيروگاه از سوي آژانس تعيين شده است در فاز اول سطح كل كشور بررسي شد و تعدادي منطقه به عنوان خاستگاه‌هاي كانديد مشخص شده‌اند و نهايتا سايت برتر انتخاب شد.

وي با بيان اينكه مكان نيروگاه بايد از نظر جمعيت شناسي، آب و هوا شناسي، زلزله شناسي و غيره شرايط مشخصي داشته باشد گفت‌: انتخاب محل به لحاظ ايمني و اقتصادي مورد توجه است.

وي گفت: بهترين خاستگاه براي ساخت نيروگاه ‌٣٦٠ مگاواتي نهايتا دارخوين انتخاب شد كه در اوايل سال ‌٨٦ به تصويب مراكز ذيربط رسيد.

وي ادامه داد:‌ امروز در فاز دوم كه مرحله گرفتن پروانه احداث نيروگاه در آن محل هستيم.

همچنين مهندس حسين حسيني، مدير عامل شركت مسنا در خصوص طراحي مفهومي راكتور ‌٣٦٠ مگاواتي دارخوين گفت: طراحي مفهوم اين راكتور از سال ‌٨٤ شروع شده است و در سال ‌٨٥ مورد تاييد قرار گرفت. طراحي پايه از ابتداي سال ‌٨٦ شروع شده است و در حال حاضر پيشرفت ‌٢٧ درصدي دارد.

وي گفت: در حال حاضر ‌٢٢٠ نيروي متخصص درگير طراحي راكتور هستند.

وي ادامه داد: طي زمان طراحي پايه راكتور ‌٥/٢ سال پيش بيني شده و از مهرماه سال آينده طراحي تفضيلي آغاز مي‌شود.

حسيني افزود: طراحي تفصيلي نيروگاه ‌٤ سال زمان مي‌برد و از شروع طراحي پايه تا انتهاي طراحي تفصيلي ‌٥/٥ سال پيش بيني شده است.

وي همچنين گفت: در پايان طراحي تفصيلي ‌٥٠٠ نفر نيروي متخصص‌ وارد اين كار خواهند شد.

حسيني گفت: عمليات اجراي پروژه ‌٥/١ سال قبل از اتمام طراحي تفضيلي شروع خواهد شد و از طراحي تا شروع راه اندازي ‌١٠ سال به طول خواهد انجاميد كه پيش بيني مي‌شود تا سال ‌٩٥ طول بكشد.

وي ادامه داد: ما سعي خواهيم كرد در قالب طراحي و مهندسي نيروگاهي كشور ساماندهي انجام دهيم كه نه تنها اين نيروگاه بلكه در مقطع زماني مناسب پروژه‌هاي ديگر را فعال كنيم. همچنين سعي داريم مشاركت كمپاني‌هاي خارجي را جلب كنيم.

به گزارش ايسنا، هاله بختيار، مدير عامل شركت تامين تجهيزات (اسنيكو) گفت: از ابتداي سال ‌٨٥ با شكل گيري بحث طراحي نيروگاه ‌٣٦٠ مگاواتي مساله تامين تجهيزات براي اين نيروگاه مطرح شد.

وي با بيان اينكه برابري عرضه با تقاضا مورد توجه است گفت: سه دسته تجهيزات براي تامين تجهيزات نيروگاه ‌٣٦٠مگاواتي نياز داريم. بخشي از تجهيزات در كشور وجود دارد كه دانش فني آنها در كشور است اما سخت افزار آنها در داخل وجود ندارد. در بخش ديگر سخت افزار در صنايع وجود دارد اما دانش فني‌اش وجود ندارد.

همچنين در بخشي از تجهيزات ديگر مورد نياز براي اين نيروگاه بايد دانش فني و سخت افزار را از خارج كشور فراهم كنيم.

وي همچنين اعلام كرد: فراخوان عمومي و برگزاري همايش‌هاي مختلف را سال آينده در خصوص تامين تجهيزات اين نيروگاه خواهيم داشت تا متخصصان داخلي آشنايي كافي را با ملزومات داخل كشور پيدا كنند.

وي ابزار اميدواري كرد سهم ساخت تجهيزات نيروگاهي در داخل كشور بالا رود.

به گزارش ايسنا، مهندس محمود مخدومي، مديرعامل شركت ساخت و راه اندازي نيروگاه‌هاي اتمي در ادامه اظهار داشت: در هر مرحله استخراج داده‌هاي طراحي براي طراحان پروژه احداث نيروگاه ‌٣٦٠ مگاواتي از لحاظ هواشناسي، زلزله شناسي، جمعيت شناسي و غيره بررسي مي‌شود. هماهنگي بين دو واحد طراحي و تامين تجهيزات از مسايل مهم در زمينه ساخت نيروگاه است.

وي گفت: شناسايي پيمانكاران داخل و آشنايي آنها با فرهنگ ساخت نيروگاه از وظايف ديگر اين شركت است.

مخدومي گفت: در اين شركت الزامات خاص آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي ساخت نيروگاه پيمانكاران آموزش داده مي‌شوند تا سلامت تامين تجهيزات تضمين شود.

وي گفت: پيمانكاران ساخت نيروگاه را در زمينه عمليات ساختماني، نصب، راه اندازي و بازرسي مورد آموزش قرار مي‌گيرد.