رکوردشکنی در راه اندازی سکوی نفتی

مديرعامل شرکت مبين سازه گستر خليج فارس (تابع ايزو ايکو)با اشاره به انتقال سکوهاي اقماري ساخته شده براي فاز 14 به فازهاي اولويت دار 17 و 18، گفت: در کمتر از يک سال آينده با بهره برداري از سه سکوي ميدان نفتي هنديجان، ظرفيت توليد نفت اين ميدان به 35هزار بشکه در روز مي رسد.

کد خبر: ۵۴۶۱۱۴

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۷

به گزارش موج، بابک عباسپور مديرعامل شرکت مبين سازه گستر خليج فارس (تابع ايزو ايکو)در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور در اين شرکت در جريان ساخت فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي، گفت: شرکت مبين سازه گستر از اولين پيمانکاران حوزه صنايع فراساحل در کشور است که نخستين پروژه در حوزه پارس جنوبي مربوط به فاز 2 و 3 پارس جنوبي بود که ايزوايکو به همراه توتال و ام پي سي سي کار را شروع کرد که البته در آن پروژه ما فقط پيمانکار ساخت بوديم.

وي با بيان اينکه فاز 6،7و 8 نخستين کار EPC ايزوايکو در پارس جنوبي بود که شامل ساخت سه سکوي سرچاهي مي شد، افزود: بعد از آن فاز 12 شروع شد که پنج سال پيش آخرين جکت هاي آن نيز نصب شد.

پيشرفت 70درصدي ساخت سکوهاي فاز 14
عباسپور با اشاره به فاز 16 و رکوردشکني که ايزوايکو در راه اندازي سکوي اين فاز بدست آورد، اظهار کرد: سکوي فاز 16 حدود هشت تا نه ماه پيش به بهره برداري رسيد که توانستيم زمان راه اندازي پروژه هاي نفت در دريا که سابقا در دست استات اويل با زمان شش ماه و نيم بود را بهبود ببخشيم بطوريکه زمان بدست آمده در شرکت ايزوايکو پنج ماه و 10 روز مي شد که اين موفقيت به کمک متخصصان داخلي بدست آمد.

مديرعامل مبين سازه گستر همچنين اشاره به پروژه هاي ساخت سکوهاي فاز 14، هنديجان و هنگام کرد و گفت: فاز 14 شامل چهار سکوي اصلي و اقماري به مبلغ 600 ميليون دلار مي شود که در حال حاضر داراي پيشرفت 70درصدي هستند.

وي با اشاره به ثبت يک رکورد ديگر در فاز 14 اظهار کرد: رکورد بعدي مبين سازه در فاز 14 اتفاق افتاد وقتيکه زمان ساخت جکت به 28 روز کاهش پيدا کرد.

انتقال سکوهاي فاز 14 به فازهاي 17 و 18
عباسپور با اعلام جايگزيني سکوهاي اقماري ساخته شده فاز 14 به جاي فاز 17 و 18 گفت: بخش خشکي و پالايشگاهي فاز 17 و 18 آماده شده بود و در مقابل ساخت سکوهاي آن در شرکت صدرا با تاخير مواجه بود، ضمن اينکه در نقطه مقابل در کنسرسيوم فاز 14 نيز کار ساخت سکوها جلو بود اما راه اندازي پالايشگاه ها با تاخير مواجه شده بود، بنابراين اسفند سال گذشته تصميم بر اين شد که سکوهاي اقماري فاز 14 به جاي سکوهاي اقماري فاز 17 و 18 منتقل شود که تعهد ما نيز اسفند امسال است که سکوي اول آماده بارگيري مي شود.

مديرعامل بخش فراساحل ايزوايکو با بيان اينکه اگر مشکلاتي از نظر مالي وجود نداشته باشد، حدود ارديبهشت و خرداد سال آينده سکوهاي فازهاي 17 و 18 به بهره برداري مي رسند، اظهار کرد: از ديگر پروژه هاي ايزوايکو ساخت سکوهاي ميدان نفتي هنديجان در خليج فارس است که به دليل مسايل مالي جزو پروژه هاي قديمي مجموعه محسوب مي شود.

افزايش توليد هنديجان کمتر از يکسال آينده
وي با اشاره به گشايش جديدي که در شرکت نفت فلات قاره ايجاد شده، تصريح کرد: هم اکنون پيشرفت پروژه سرعت گرفته بطوريکه 80درصد پيشرفت داريم که اميدواريم اولين سکو هفت يا هشت ماه آينده آماده نصب شود.

اين مقام مسوول با اشاره به 50ميليون يورو ارزش اين پروژه اظهار کرد: البته هم اکنون فلات قاره درحال برداشت نفت از ميدان نفتي هنديجان است که با به بهره برداري اين پروژه هر سکو 35هزار بشکه ظرفيت توليد نفت خواهد داشت.

مذاکره با آلمان
عباسپور در مورد شرايط پساتحريم با اشاره به مذاکرات با چند شرکت آلماني مذاکره داشتيم، افزود: قبلا هم با شرکت هاي خارجي همچون يک شرکت انگليسي و شرکت سامسونگ کره جنوبي همکاري داشته ايم اما منتظريم ببينيم آينده چه مي شود تا بتوانيم ميزان مشارکت را تعيين کنيم و براساس آن مذاکرات را فني تر پيش برويم.

مديرعامل بخش فراساحل ايزوايکو با بيان اينکه سعي مي کنيم بازار جديدي را براي خودمان باز کنيم، گفت: تعداد سکوهايي که در خليج فارس نصب شده و آن تعدادي که در آينده نصب خواهد شد حاکي از بازار بزرگي براي تعميرات است که درحال هدفگذاري دقيقتري هستيم.

وي افزود: از طرفي هنوز جاي کار بسيار زيادي در حوزه هاي نفتي و گازي همچون پارس شمالي، گلشن و فردوسي در منطقه وجود دارد. در ده سال گذشته همه توجه ها متوجه پارس جنوبي بود اما معتقدم و اميدوارم که بازارهاي بيشتري داشته باشيم.