درآمد سالانه 6‌میلیارد دلاری از فاز 12‌پارس‌جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به روند بهره برداری از فاز 12 پارس جنوبی به عنوان بزرگترین پالایشگاه گازی،میزان سرمایه گذاری در این پروژه را 7.3 میلیارد دلار و درآمد سالانه ناشی از تولید گاز و میعانات گازی را سالانه 6میلیارد دلار اعلام و خاطرنشان کرد: پیمانکار فاز 12 طی 10 سال گذشته همواره شرکت پتروپارس بوده اما آنچه در پیشبرد این پروژه طی یک سال اخیر تاثیر داشته، هنر مدیریت بوده است.

کد خبر: ۴۷۶۴۵۸

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۰

به گزارش ایسنا، علی اکبر شعبان‌پور در یک نشست خبری با اشاره به بهره برداری رسمی از پروژه فاز 12 پارس جنوبی در اوایل هفته آینده با حضور رییس جمهور خاطرنشان کرد: فاز 12 پالایشگاه سه فازی با ظرفیت سه برابر فازهای استاندارد به میزان سه میلیارد فوت مکعب یا 84 میلیون متر مکعب گاز است.

وی افزود: میزان گاز پس از فرآورش به 81 میلیون متر مکعب گاز شیرین تبدیل می شود که پس از اتان زدایی در مجموع 75 میلیون متر مکعب گاز شیرین و 120 هزار بشکه میعانات گازی از سه سکوی A، B و C و همچنین سکوی اقماری D به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان این‌که قرارداد اجرای عملیات توسعه فاز 12 به صورت بیع متقابل با شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار اواخر تیر ماه 1384 امضا و عملیات اجرایی به فاصله یک ماه در مرداد ماه 84 آغاز شد، تصریح کرد: اولین سکوی فاز 12 بهمن ماه 92 به تولید رسید و گاز با راه اندازی اولین ردیف شیرین سازی اسفند ماه سال گذشته به شبکه سراسری تزریق شد.

شعبان پور با اشاره به این که از اواخر سال 1392 تاکنون کلیه واحدها به تدریج به تولید رسیده و پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی از آذرماه سال جاری نقش مهمی در تامین گاز کشور داشته است، خاطرنشان کرد: طبق قرارداد سهم ایرانی پروژه 51 درصد است اما در عمل این سهم به 66 درصد افزایش یافته است.

دلایل طولانی شدن توسعه فاز 12

وی درباره طولانی شدن اجرای عملیات توسعه فاز 12 پارس جنوبی طی 114 ماه (9 سال) اظهار کرد:‌از سال 1384 که قرارداد اجرای پروژه امضا شده است تا اواخر سال 1388 روند پیشرفت بسیار آرام بوده تا این که در سال 1389 با تعدادی از پیمانکاران اجرایی قرارداد منعقد شده است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس درباره این که گفته می‌شود فاز 12 پارس جنوبی در آغاز دولت یازدهم 94 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد:‌ از اواسط سال 1392 که وارد پارس جنوبی به عنوان مدیر شرکت نفت و گاز پارس شدم عمده پروژه‌ها در حد 70 درصد پیشرفت داشتند به طوری که پیشرفت فازهای 17 و 18، 78 درصد بود و در مورد فاز 12 حدود 90 درصد پیشرفت حاصل شده بود.