توقف طرح بزرگ گازی خاورمیانه

کد خبر: ۳۵۸۷۳۹

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۸

معاون وزیر نفت از منتفی شدن راه‌اندازی طرح ذخیره‌سازی گاز شوریجه خراسان به عنوان بزرگترین پروژه ذخیره‌سازی گاز خاورمیانه برای زمستان سالجاری خبر داد و اعلام کرد: بهره‌برداری از این پروژه گازی به سال 93 موکول شده است.

به گزارش مهر، برآوردهای وزارت نفت حاکی از آن است که برای زمستان سالجاری به منظور تامین مطمئن و پایدار گاز مشترکان خانگی، تجاری، صادرات، صنایع و نیروگاه‌ها به بیش از 700 میلیون مترمکعب در روز گاز نیاز است.

از این رو با توجه به تاخیرهای توسعه فازهای پارس جنوبی، قرار است بخش عمده این کسری گاز از محل توزیع فرآورده های نفتی همچون گازوئیل و واردات گاز از ترکمنستان جبران شود.

با این وجود تا پیش از سرد شدن هوا در اکثر استان‌های کشور، وزارت نفت از راه‌اندازی 3 طرح گازی به منظور افزایش ظرفیت تولید گاز برای زمستان سالجاری خبر داده و تاکید کرده بود: تا پیش از زمستان امکان افزایش تولید گاز با راه‌اندازی بخش‌هایی از طرح توسعه فاز 12، 15 و 16 پارس جنوبی و طرح ذخیره‌سازی گاز شوریجه وجود دارد.

حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت در گفتگویی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی پروژه ذخیره‌سازی گاز شوریجه خراسان به عنوان یکی از سه طرح افزایش تولید گاز کشور برای زمستان، گفت: راه‌اندازی این طرح ذخیره سازی گاز برای زمستان سالجاری منتفی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره دلایل تاخیر در راه‌اندازی این طرح گازی، تصریح کرد: " مخزن شوریجه آماده راه‌اندازی و ذخیره‌سازی گاز است اما به دلیل نیاز به تزریق گاز به شبکه سراسری برای تامین سوخت زمستانی، این پروژه امسال به بهره برداری نمی‌رسد."

به گفته این عضو هیات مدیره شرکت گاز از اوایل سال آینده به مخزن ذخیره سازی گاز تزریق می‌شود و برای زمستان آینده امکان برداشت گاز وجود دارد.

راه‌اندازی بزرگترین طرح ذخیره سازی گاز خاورمیانه برای سالجاری در حالی منتفی شده است که شهریور ماه سالجاری عراقی معاون وزیر نفت از بهره برداری این طرح در مدت دو هفته خبر داده بود.

با منتفی شدن بهره‌برداری از مخزن شوریجه خراسان، در نهایت میزان وابستگی ایران به گاز وارداتی ترکمنستان افزایش یافته و کوچکترین نوسان در گاز وارداتی در اوج مصرف منجر به افت فشار و حتی قطعی گاز در استان‌های شمال کشور خواهد شد.

مهمترین دلیل تاخیر در بهره‌برداری این پروژه گازی، عدم حفاری چاه‌های لازم برای تزریق گاز توسط شرکت نفت مناطق مرکزی است به طوری‌که هم اکنون از مجموع 14 حلقه چاه تزریق و توسعه‌ای، تنها سه حلقه چاه آماده تزریق گاز هستند.

در شرایط فعلی در بخش ساخت و راه‌اندازی تاسیسات پائین دستی طرح ذخیره‌سازی گاز در مخزن شوریجه پیشرفتی بیش از 90 درصدی حاصل شدهو از چند ماه گذشته تاکنون اولین مشعل طرح ذخیره‌سازی گاز شوریجه روشن شده که هدف از روشن شدن مشعل گازی تامین برق توربین و کمپرسورهای تزریق گاز است.

علاوه بر این مراحل ساخت و نصب واحدهای فرآیندی پالایشگاه گاز شوریجه هم به پایان رسیده و آخرین مراحل راه‌اندازی و پیش راه‌اندازی این پالایشگاه حدود 20 میلیون مترمکعبی گاز انجام شده است.

با گذشت حدود سه سال از آغاز عملیات اجرایی در طرح ذخیره‌سازی گاز شوریجه متناسب با بخش پائین دستی، در بخش بالادستی این پروژه استراتژیک صنعت گاز که منجر به خودکفایی و کاهش وابستگی به گاز واردات ترکمنستان می‌شود، به هیچ وجه پیشرفت قابل توجه‌ای حاصل نشده است.

همسو با تاخیرهای حفاری چاه‌ها، در بخش ساخت خطوط لوله جریانی هم اجرای 2 خط لوله 16 اینچی به طول هر یک 5 کیلومتر، یک خط لوله 24 اینچی، یک خط  لوله 6 اینچی و یک رشته خط لوله 12 اینچی تزریق در تعهدات شرکت نفت مناطق مرکزی بوده که تاکنون هیچکدام به طور کامل انجام نشده است.