تاخیر در راه‌اندازی راکتور ۴۰مگاواتی اراک

کد خبر: ۳۴۱۶۸۹

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۳

راه‌اندازی راکتور تحقیقاتی ۴۰ مگاواتی اراک با استفاده از سوخت واقعی به تاخیر افتاد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام ایران به آژانس قرار بود راه‌اندازی (استفاده از مجتمع‌های سوخت واقعی و آب سنگین) راکتور ۴۰ مگاواتی اراک در سه ماه نخست سال ۲۰۱۴ صورت گیرد که این تاریخ به تاخیر افتاده و احتمالا به سه ماه پایانی ۲۰۱۴ موکول خواهد شد.

از ابتدای سال ۱۳۹۲ پیشرفت‌های قابل توجه فنی و ساختمانی را در راکتور تحقیقاتی ۴۰ مگاواتی اراک شاهد بودیم. بر اساس گزارش آژانس در خردادماه سال جاری ایران قطعات مهمی از جمله جرثقیل بالاسری متحرک، تعدیل‌کننده و مبدل‌های گرمایی همراه با سرد کننده‌های اصلی، سیستم‌های پاک‌کننده و مدارکشی، تانکرهای ذخیره تعدیل‌کننده و کنترل‌کننده‌های فشار برای سیستم سردکننده راکتور را نصب کرده است.

ایران برنامه راه‌اندازی اولین راکتور تحقیقاتی ساخت داخل خود از نوع آب سنگین را به این شرح اعلام کرده است:

مرحله اول- عملیات پیش از راه‌اندازی (استفاده از مجتمع‌های سوخت مجازی و آب سبک) در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳؛

فریدون عباسی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی کشورمان، ۲۶ مرداد در آخرین روز کاریش در رابطه با وضعیت راکتور تحقیقاتی ۴۰ مگاواتی اراک اظهار کرد: پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم و بیش از ۱۰ مجتمع سوخت راکتور اراک را در کارخانه اصفهان نگهداری می‌کنیم. پیش از این مخزن راکتور به محل نصب منتقل شد. هم‌چنین همراه گزارشی که درباره راکتور اراک از طریق پادمان‌مان به آژانس دادیم، DIQ (اطلاعات طراحی) به روز شده را به بخش مربوطه آژانس اعلام کردیم.

راکتور IR-۴۰ یک راکتور تحقیقاتی متوسط آب سنگین ۴۰ مگاواتی است که برای داشتن ۱۵۰ مجموعه سوخت اورانیوم طبیعی به شکل UO۲ طراحی شده است.

مرحله دوم- راه‌اندازی (استفاده از مجتمع‌های سوخت واقعی و آب سنگین) در نخستین سه ماهه سال ۲۰۱۴؛

اما به نظر می‌آید راه‌اندازی راکتور با استفاده از سوخت واقعی که قرار بود بر اساس اعلام قبلی در سه ماه نخست ۲۰۱۴ انجام شود با تاخیر رو به رو است.

ایران در نامه‌ای مورخ ۲۵ اوت ۲۰۱۳ (سوم شهریور) به آژانس اطلاع داد که "بر اساس پیشرفت عملی فعالیت‌های ساختمانی" تاریخ اعلام شده قبلی برای "آغاز" فعالیت رآکتور IR-۴۰ "امکان پذیر نیست، بنابراین نمی‌تواند این راکتور را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی کند".

در گزارش قبلی آژانس در خردادماه، احتمال راه‌اندازی راکتور در مرحله دوم را سه ماه سوم سال ۲۰۱۴ اعلام شده بود.

بر اساس آخرین گزارش آژانس که ۶ شهریور منتشر شد، بازرسان مشاهده کردند که "از زمان گزارش قبلی مدیرکل(خرداد)، محفظه‌های راکتور در محل خود قرار گرفته‌اند.

اما تعداد دیگری از اجزای اصلی از جمله تجهیزات اتاق کنترل، ماشین تجدید سوخت و پمپ‌های سردکننده راکتور هنوز نصب نشده‌اند. هم‌چنین در طول راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی، ایران به اطلاع آژانس داد که حدود ۹۰ تن آب سنگین تولید کرده است و تایید کرد که آب سنگین کافی را برای راه‌اندازی راکتور IR-۴۰ دارد.

هم‌چنین در این گزارش آمده است که" از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران شروع به تولید مجموعه‌های سوخت حاوی مواد هسته‌یی برای راکتور IR-۴۰ کرده است.

و آژانس تایید می‌کند که ایران ۱۰ مجموعه سوخت برای راکتور اراک را ساخته و همه آن‌ها را در کارخانه تولید سوخت انبار کرده است.