مهم‌ترين پروژه نجومي کشور درگير بحران شديد مالي

با وجود وعده هاي معاونت علمي رياست جمهوري براي تامين اعتبار مورد نياز رصدخانه ملي، هنوز ريالي از اين اعتبارات براي تکميل زير ساخت هاي رصد خانه تخصيص نيافته است و پروژه رصد خانه ملي که مهم ترين پروژه نجومي کشور محسوب مي شود، درحال حاضر در بحران شديد مالي به سر مي‌برد...

کد خبر: ۳۱۴۶۵۰

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۶

با وجود وعده هاي معاونت علمي رياست جمهوري براي تامين اعتبار مورد نياز رصدخانه ملي، هنوز ريالي از اين اعتبارات براي تکميل زير ساخت هاي رصد خانه تخصيص نيافته است و پروژه رصد خانه ملي که مهم ترين پروژه نجومي کشور محسوب مي شود، درحال حاضر در بحران شديد مالي به سر مي‌برد.

مجري پروژه رصد خانه ملي همزمان با روز جهاني نجوم با بيان اين مطلب گفت : سال گذشته با اميد تخصيص اعتبارات توانستيم کارهاي زيرساختي رصد خانه را آغاز کنيم . به نحوي که از خرداد سال گذشته تا کنون مرحله تکميل زير ساخت‌هاي رصد خانه با وجود کمبود منابع مالي ،حدود 40 درصد پيشرفت داشته است و عمده اين پيشرفت را مديون گروه ها و شرکت‌هايي هستيم که بدون اين که پولي به آن ها پرداخت کنيم، دراين زمينه با ما همکاري کرده اند . دکتر منصوري با بيان اين که هنوز ريالي بابت تکميل زير ساخت هاي رصد خانه ملي تخصيص نيافته است، افزود:براين اساس ازحدود يک ماه گذشته به دليل آن که هيچ اعتباري در اختيار ما قرار داده نشده ،تا حدودي سرعت انجام کار را کاهش داده ايم ولي پروژه به هيچ وجه متوقف نشده است . وي در پاسخ به اين که طبق اظهارات معاون علمي رئيس جمهوربه تازگي مبلغ 5/2 ميليارد تومان اعتبار براي پيشبرد اين پروژه اختصاص يافته است ،تصريح کرد : دستور پرداخت اين اعتبار از حدود 2 ماه پيش صادر شده اما هنوز پولي به دست ما نرسيده البته قول هايي داده شده است که تا 2 هفته آينده اين اعتبار تخصيص پيدا کند .

برخي مشاوران اروپايي پروژه رابه دليل تامين نشدن به موقع اعتبارات از دست داديم

به گفته مجري پروژه رصد خانه ملي، از مجموع اعتبارات سال 91که اواخر ارديبهشت سال گذشته وعده تحقق 100 درصدي آن داده شده بودتا به امروز تنها 12 در صد تخصيص داده شده است در نتيجه پروژه از لحاظ مالي در بحران شديدي به سر مي‌برد که اين موضوع هم بخش تکميل زير ساخت ها وهم پيشبرد کلي پروژه شامل طراحي وساخت قطعات و... را تحت تاثيرقرار داده است . ضمن اين که متاسفانه به دليل تامين نشدن به موقع اعتبارات ، برخي از مشاوران اروپايي اين پروژه را نيز از دست داديم . وي تصريح کرد: متاسفانه تنگناهاي مالي ،مارا درشرايطي قرارداد که ناچار شديم موضوع انتقال آينه به داخل کشور را به تعويق بيندازيم چرا که هنوز نتوانسته ايم بدهي هايي را که در اين زمينه به کشورهاي اروپايي داريم، پرداخت کنيم .در حالي که تاکنون بايد آينه رصد خانه به کشور وارد مي شد ولي در اين بخش هم به شدت از بر نامه زمان بندي عقب هستيم .وي تصريح کرد : اميدواريم اعتبارات وعده داده شده هر چه زود تر اختصاص پيدا کند تا بتوانيم بخشي از اين بدهي ها را پرداخت کنيم

يکي از قطعات پيشرفته تلسکوپ ملي ساخت داخل اواخر ارديبهشت رونمايي مي شود

دکتر منصوري با بيان اين که کار طراحي جزئي رصد خانه تا حدي که امکانات موجود اجازه مي دهد در حال انجام است، اضافه کرد :همچنين طبق قرارداد هايي که با صنايع داخلي براي ساخت قطعات تلسکوپ ملي داشتيم ،از مهر سال گذشته ساخت يکي از قطعات پيشرفته تلسکوپ ملي را که قطعه بسيار پيچيده وحساسي است ، آغاز کرديم. اين قطعه در حال حاضر ساخته شده است ودر نظر داريم در صورت موفقيت آميز بودن آزمايش ها، اواخر ارديبهشت آن را رونمايي کنيم .وي در ادامه تصريح کرد : براي ايجاد ساختمان رصد سرا نيز در حال حاضر نقشه هاي ساخت وساز آماده شده است و اميدواريم در صورت تامين اعتبار مورد نياز بتوانيم تا خرداد سال آينده زير ساخت‌هاي رصد خانه را تکميل کنيم .

وي با اشاره به اين که تمام جزئيات فني ساخت رصد خانه ملي ،طبق برنامه زمان بندي در اختيار معاونت علمي رياست جمهوري قرار گرفته است ،گفت : طبق برآوردي که حدود دو سال ونيم پيش انجام داده‌ايم بهره برداري از اين پروژه طي 5 سال آينده نيازمند تامين 50 ميليارد تومان اعتبار بود که در حال حاضر با توجه به نوسانات ارزي، اعتبار مورد نياز حداقل به 100 ميليارد تومان افزايش يافته واين بدان معنا ست که سالانه 20 ميليارد تومان بايد براي پيشبرد اين پروژه اختصاص يابد، در حالي که در سال 91 حدود 14 ميليارد تومان به اين پروژه اختصاص يافت که تنها 12 درصد آن محقق شد که اين اعتبار تنها براي نگهداري پروژه وحفظ شرايط موجود کفايت مي کرد . به گفته منصوري، پروژه رصد خانه ملي پروژه بسيار پيچيده ومتشکل از مجموع فناوري‌هايي است که تا پيش از اين در ايران نبوده است .

رصدخانه به يک تلسکوپ 3.4 متري مجهز مي شود

مجري طرح رصدخانه ملي پيشتربا تاکيد بر آن که اين رصدخانه به يک تلسکوپ 3.4 متري مجهز مي شود، گفته بود: اين تلسکوپ از نوع بازتابي است که قطر آينه آن 3.4 متر خواهد بود. شايان ذکر است که ساخت رصدخانه ملي ابتدا در سال 1378 مورد توجه قرار گرفت به نحوي که اين طرح ملي در شوراي پژوهشي علمي کشور تصويب شد. اما سر انجام در سال 1381 وبا تخصيص بودجه، گروهي از متخصصان کشورمان که مجموعه‌اي از مشاوران بين المللي نيز آن ها را ياري مي کردند، مسئوليت مکان‌يابي را بر عهده گرفتند. در سال 1387 طرح رصدخانه ملي به عنوان يکي از طرح هاي کلان ملي فناوري به تصويب رسيد و کار شتاب بيشتري گرفت.

منبع: خراسان