تاكنون فقط ستون‌ها پي‌ريزي شده است!؟

کد خبر: ۳۰۵۲۶

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۸۷ - ۱۹:۴۰

با وجود وعده‌ي اداره‌ي كل تربيت بدني اصفهان و پيمانكار مربوطه، به نظر نمي‌رسد ورزشگاه 75 هزار نفري نقش جهان اصفهان در تاريخ وعده داده شده در30 مرداد ماه سال 88 به بهره‌برداري كامل برسد.

به گزارش ايسنا، كندي پيشرفت در تكميل فاز دوم ورزشگاه نقش جهان موجب شده تا مقامات سازمان تربيت بدني هفته گذشته براي نخستين بار در طول تاريخ 20 ساله احداث اين ورزشگاه به اصفهان بروند و از روندآماده سازي آن مطلع شوند. باوجود آنكه علي‌آبادي، رييس سازمان تربيت بدني از سرعت اجراي پروژه به نيكي ياد كرد اما، به پيمانكار مربوطه دستور داد تا شيفت كاري كارگران و متخصصان از هشت ساعت درروز به 24 ساعت افزايش پيدا كند.

مديركل تربيت بدني استان درمورد اينكه ممكن است ورزشگاه نقش جهان به تاريخ وعده داده شده ومتعاقب آن بازي‌هاي كشورهاي اسلامي نرسد، گفت: ما تمام شرايط را براي پيمانكار مربوطه فراهم كرده‌ايم و اميدواريم 31 مرداد سال آينده، پيمانكار اين ورزشگاه را به ما تحويل دهد. اگر چنين نشود ديگر نمي‌توان تقصير را برگردن ما انداخت چون شرايط لازم را براي پيمانكار فراهم كرده‌ايم.

اين در حالي است كه پيمانكار ورزشگاه نقش جهان از وجود مشكلاتي در زمينه تامين اعتبار و مصالح مورد نياز خبر داد. مهندس معروفي در گفت‌وگو با ايسنا مشكل بزرگ كنوني را دير رسيدن اعتبار موردنظر دانست وعنوان كرد: فرآيند كار به اين شكل است كه ابتدا ما هزينه مي‌كنيم و سپس صورت وضعيت آن را تحويل اداره كل مي‌دهيم اما، اين صورت وضعيت در دو ارگان دولتي وسه سازمان كشوري مورد بررسي قرار مي‌گيرد و طبيعي است كه اعتبار موردنظر خيلي دير به دست‌مان مي‌رسد. بنابراين براي هزينه كردن كمي با مشكل روبرو مي‌شويم.

پيمانكار ورزشگاه نقش جهان افزود: البته اين مشكل توسط رييس سازمان قول داده شد حل شود اما، درخصوص مصالح مورد نياز هم بايد گفت در ابتدا مصالح با تاخير به دستمان مي‌رسيد كه كار ما راسخت كرده بود اما، در شرايط كنوني ابزارآلات و مصالح مثل سيمان و ميلگرد مهياست و اميدوارم در روزهاي آينده نيز به مشكلي برنخوريم.

پيمانكار ورزشگاه نقش جهان به سرماي هوا اشاره مي‌كند و آن را يك عامل مهم در كند شدن كار مي‌داند. معروفي دراين خصوص مي‌گويد: كارگران در سرماي زير دو يا سه درجه مي‌توانند كار كنند اما، اگر مثل سال گذشته با سرماي غير قابل تحملي روبرو شويم آن وقت كار به مشكل برمي‌خورد و اتفاق غيرقابل مترقبه‌اي كه نبايد رخ بدهد، اتفاق مي‌افتد. به اين ترتيب دعا كنيم كه سرماي سال گذشته تكرار نشود!

معروفي در پاسخ به اين سوال كه بالاخره آيا 31 مردادماه سال آينده ورزشگاه نقش جهان را تكميل شده خواهيم ديد يا خير؟ گفت: تمام تلاش ما اين است كه اين اتفاق رخ بدهد.

با اين وجود، مسوولان اجرايي مسابقات همبستگي كشورهاي اسلامي از هم اكنون پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده‌اند و بازي‌هاي فوتبال كشورهاي اسلامي كه تعداد از آن در ورزشگاه نقش جهان برگزار مي‌شود را در صورت عدم تكميل ورزشگاه به شهر مشهد و ورزشگاه ثامن انتقال مي‌دهند. اين جديدترين تصميم كميته اجرايي مسابقات همبستگي كشورهاي اسلامي است كه چندي پيش اتخاذ شد.

در شرايطي كه تا 31 مرداد 88، نزديك به هشت ماه ديگر فرصت باقي است اما، تنها فوندانسيون ستون‌هاي ورزشگاه ريخته شده و عملا كار ديگري صورت نگرفته است. هر چند پيمانكار معتقد است بخش اصلي كار در جاي ديگري صورت مي‌گيرد. (هم اكنون پنج كارخانه به طور شبانه‌روزي مشغول ساخت صندلي‌هاي بتوني هستند كه حجم بيشتر كار پيمانكار را به خود اختصاص مي‌دهد.

اما، نكته‌اي كه موجب شده تا اتمام ساخت سازه‌ها در ورزشگاه نقش جهان در تاريخ وعده داده شده در هاله‌اي از ابهام قرار بگيرد، بحث سقف طبقه دوم ورزشگاه است. طبق نقشه موجود ورزشگاه، طبقه دوم نقش جهان مسقف است كه عمليات احداث آن پروژه‌اي حساس و زمان‌بر به شمار مي‌آيد و تا زماني كه عمليات قبل ازآن انجام نشود، نمي‌توان درمورد زمان پايان كار احداث مسقف نظري داد. در صورت بهره‌برداري از ورزشگاه نقش جهان، اين ورزشگاه بزرگترين ورزشگاه مسقف خاورميانه لقب خواهد گرفت.

چمن اين ورزشگاه نيز هم اكنون به دليل عدم رسيدگي به آن درحال نابودي است و قسمت‌هايي از آن دچار كچلي شده است! به دليل هزينه بالا و نبود زمان مورد نياز، به دستور رييس سازمان تربيت بدني قرار شده اين چمن تنها مورد ترميم قرار گيرد تا بحث بازسازي چمن به شكل ورزشگاه آزادي در آينده انجام شود، در صورتي كه چنين اتفاقي به اين زودي‌ها ‌رخ ندهد قطعا در فصل سرما درزمستان برگزاري بازي‌ها دراين استاديوم با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد.

به گزارش ايسنا؛ نكته مهم ديگر درخصوص اعتبار تكميل ورزشگاه بودجه پنج ميليارد و 800 ميليون توماني است كه پيمانكار طلب كرده است. در ابتدا قرار شد اين بودجه توسط سازمان تامين شود كه مديركل تربيت بدني آن را وعده داد اما، ظاهرا در جلسه‌اي كه ميان رييس سازمان، استاندار اصفهان ومديركل برگزار شد، قرار شد اين بودجه از طريق وام تسهيلات از بانك‌ها يا شهرداري تامين شود. به همين دليل مذاكرات با يكي از بانك‌هاي استان وشهرداري براي حل تامين اعتبار ورزشگاه آغاز شد.

پاركينگ ورزشگاه نقش جهان از ديگرمواردي است كه يك ورزشگاه با استانداردهاي بين‌المللي به آن نياز دارد. به همين دليل درسفر علي‌آبادي به اصفهان مقرر شد اعتباري جدا از اعتبارات گذشته، تامين شود تا پاركينگي به ظرفيت چهارهزار خودرو احداث گردد. نبود يك پاركينگ مناسب در طول سال‌هايي كه بازي‌هاي آسيايي و ليگ برتردراين استاديوم برگزارمي‌شد، موجب شده بود كه مشكلات فراواني درنقل وانتقال خودروها به وجود آيد.

در مجموع بايد عنوان كرد كه با توجه به فرصت كم باقيمانده و حجم زياد كارها انجام نشده به سختي مي‌توان اميدوار بود كه ورزشگاه 75 هزار نفري نقش جهان، تا31 مرداد 88 به بهره‌برداري برسد.

پيمانكار اين پروژه ملي نيز معتقد است «اگر تا آن زمان اين كار را تحويل دهيم كاربزرگي صورت گرفته است.» اميدواريم اين كار بزرگ بالاخره روزي نهايي شود و بازهم اميدواريم آن روز بزرگ!31 مرداد 88 باشد.