فاز 15 و 16 امسال هم به گاز نمي‌رسد!

امسال نه‌ تنها توليد از دو فاز 15 و 16 ميدان مشترك پارس‌جنوبي محقق نمي‌شود بلكه با وجود وعده‌هاي مديران نفتي تكميل پالايشگاه گازي اين دو فاز نيز به سال آينده موكول شد...

کد خبر: ۳۰۴۰۲۰

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۴

وعده تكميل پالايشگاه و توليد گاز از فاز 15 و 16 پارس‌جنوبي از پاييز سال 1389 توسط مديران نفتي داده شد اما با گذشت حدود شش سال از امضاي قرارداد اين طرح توسعه‌اي و وعده‌هاي متفاوت از سوي مسئولان براي تكميل اين دو فاز، پيشرفت پروژه نشان مي‌دهد كه آخرين وعده نفتي‌ها براي توليد گاز از فاز 15 و 16 هم محقق نمي‌شود.

آخرين وعده‌اي كه به‌طور رسمي از سوي وزارت نفت براي توليد گاز از فاز 15 و 16 اعلام شده بود دهه فجر امسال بود. 22 بهمن ماه گذشت ولي خبري از توليد گاز و حتي راه‌اندازي پالايشگاه اين دو فاز نشد.

گفتني‌است از زمان شروع مذاكره براي واگذاري طرح توسعه فاز 15 و 16 ميدان گازي پارس‌جنوبي تا شروع به كار نزديك به چهار سال به طول انجاميد. در واقع توسعه اين دو فاز كه به كنسرسيومي به رهبري شركت «اكر كورنر» نروژ و با حضور صدرا و قرارگاه سازندگي خاتم‌ الانبيا(ص) سپرده شده با خارج شدن شركت اروپايي از اين طرح در تيرماه 1385 به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا (ص) به صورت ترك تشريفات و با ارزش 2.7 ميليارد دلار واگذار و عمليات اجرايي آن تابستان 1386 آغاز شد.

در واقع قرارداد ساخت پالايشگاه اين دو فاز بين شركت ملي نفت ايران به عنوان كارفرماي اصلي و قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص) به عنوان مسئول بخش خشكي و نماينده‌ پيمانكاران در طرح و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران به عنوان مسئول بخش دريا بسته شده بود.

همچنين قرار بود كه ساخت سكوها و سازه‌هاي فوقاني آنها از سوي دو شركت ايزوايكو و صف با نظارت شركت تاسيسات دريايي انجام شود و ساخت لوله‌هاي دريايي و مديريت بخش دريا نيز مستقيما بر عهده‌ شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي باشد اما به دليل تحريم‌هاي اعمال شده عليه شركت تاسيسات دريايي و قرارگاه خاتم‌الانبيا(ص) اين دو پيمانكار در سال 1389از اين پروژه خارج شدند و در نهايت «شركت نفت و گاز آريا شهاب» مسئوليت اين پروژه را بر عهده گرفت.

شايد يكي از علت‌هاي تاخير در اجراي اين طرح طولاني شدن مذاكرات و تغيير پيمانكاران طرح به دليل فشارهاي صورت گرفته غرب عليه صنعت نفت كشور بود. در نهايت اگر از سود حاصل از توليد شدن اين فاز و افزايش تقريبا دو برابري هزينه‌هاي(افزايش از 2.7 به 4.5 ميليارد دلار) اين طرح بگذريم و بپذيريم كه قسمتي از اين هزينه‌ها را فشارهاي تحميل شده به كشور موجب شده است اما اين موضوع همچنان مطرح است كه چرا دو سال است وعده‌هاي مديران نفتي در مورد توليد از فاز 15 و 16 محقق نمي‌شود؟