ليست پروژه‌‏هاي نيمه‌‏تمام گاز براي زمستان

کد خبر: ۲۶۷۷۷

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۹

سابقه ظهور موازنه منفي گاز در کشور به سال 1374 بر مي‌‏گردد و از اين سال تاکنون هر ساله شکاف ميان توليد و مصرف موجب شده که در ماه‌‏هاي سرد سال با قطعي‌‏هاي پراکنده و بعضاً گسترده در شبکه سراسري گاز مواجه شويم.

از سوي ديگر، قطع گاز وارداتي کشور ترکمنستان و اختلال شديد در گازرساني به استان‌‏هاي شمالي کشور در زمستان سال گذشته موجب شد که با دستور رييس جمهور و پيگيري‌‏هاي وزير نفت، پروژه‌‏هاي مختلفي براي پايداري بيشتر شبکه گاز براي زمستان امسال تعريف شود که در حال حاضر تکميل و بهره‌‏برداري بسياري از اين پروژه‌‏ها در شرکت ملي گاز ايران به دليل مشکلات مديريتي و کمبود منابع مالي با تاخير مواجه شده است.

از اين رو با پيگيري‌‏هاي خبرنگار ايلنا، ليست کامل طرح‌‏هاي نيمه‌‏کاره، تأخيري و معوقه شرکت ملي گاز تهيه شده که شرح کامل آن در پي آمده است:
پروژه‌‏هاي نيمه‌‏کاره توليد يا انتقال گاز در شرکت مهندسي و توسعه
1- به منظور تقويت توليد گاز بالادستي و صيانت از ذخاير نفتي ميادين جنوب کشور، خط انتقال گاز پنجم سراسر به طول 504 کيلومتر و قطر 56 اينچ و 2 تاسيسات تقويت فشار اجرا شده تا گاز ترش فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي را به آغاجاري منتقل کند. اين پروژه در حال حاضر به دليل شرايط فني و طول آن در دنيا بي‌‏نظير است که علي‌‏رغم تکميل عمليات اجرايي، به دليل ناموفق بودن تست گاز به درون خط لوله هنوز به بهره‌‏برداري نرسيده است.
2- به منظور انتقال گاز توليدي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي و تقويت منابع گاز استان خوزستان و افزايش مقادير انتقالي از خط اول سراسري و همچنين گازرساني به شهرهاي واقع در مسير بوشهر - خوزستان، خط لوله ششم سراسري گاز به طول 492 کيلومتر و قطر 56 اينچ به موازات خط پنجم سراسري احداث شده که اين خط لوله هم تاکنون به بهره‌‏برداري نرسيده است.
هر چند در اين رابطه عزيزالله رمضاني، سرپرست شرکت ملي گاز اعلام کرده که درحال حاضر با تزريق گاز، عمليات فشار افزايي اين خط انجام شده است، اما بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي، اين خط انتقال گاز تاکنون عملياتي نشده است.
3- جهت تقويت تامين گاز مرکز و شمال کشور، ادامه خط هشتم سراسري (خرامه/ صفا شهر / ابرکوه / نائين) به طول 354 کيلومتر و قطر 56 اينچ در حال اجراست که اين طرح تاکنون به بهره‌‏برداري نرسيده و در اين رابطه شرکت ملي گاز اعلام کرده که اين طرح تا قبل از زمستان مورد بهره‌‏برداري قرار خواهد گرفت. گفتني است با اجراي اين پروژه، خط هشتم سراسري از پارسيان تا ابرکوه يکپارچه خواهد شد.
4- به منظور تقويت فشار گاز استان‌‏هاي تهران، قزوين و استان‌‏هاي شمال غربي، ادامه خط سوم سراسري حد فاصل ساوه- قزوين-بوئين زهرا به طول 160 کيلومتر و قطر 56 اينچ در حال اجرا است و مقرر شده قبل از زمستان به بهره‌‏برداري برسد. توضيح اين که 57 کيلومتر از خط مذکور به دليل شرايط سخت سال گذشته موقتاً مورد بهره‌‏برداري قرار گرفته بود.
5- به منظور تقويت انتقال گاز به استان‌‏هاي شمالي و سمنان، پروژه خط انتقال گاز شاهرود- ميامي به طول 75 کيلومتر و قطر 48 اينچ -که بخشي از پروژه شمال و شمال شرق به طول 455 کيلومتر است- قرار است قبل از زمستان راه‌‏اندازي شود.
6- جهت تقويت انتقال گاز شمال کشور و يکپارچه‌‏سازي خط انتقال سمنان- شاهرود- ميامي- دشت، پروژه خط انتقال ميامي- دشت به طول 107 کيلومتر و قطر 42 اينچ در حال اجرا است که شرکت ملي گاز هم وعده بهره‌‏برداري قبل از زمستان را نيز مشمول اين طرح کرده است.
7- به منظور تقويت شبکه گاز شهرستان خلخال و گازرساني به شهرهاي کوارئيم، کلور و هشتجين، خط انتقال گاز اردبيل- خلخال- هشتجين- کلور به طول 82 کيلومتر و قطر 20 اينچ در حال اجراست. اين طرح هم مقرر شده قبل از زمستان به بهره‌‏برداري برسد.
8- به منظور گازرساني به شهرهاي جنوب استان کرمان و بخشي از استان سيستان و بلوچستان، خط انتقال گاز هفتم سراسري حد فاصل بندرعباس- ايرانشهر به طول 500 کيلومتر قرار است که تا پايان سال جاري به بهره‌‏برداري برسد.
9- به منظور تقويت انتقال گاز، تاسيسات تقويت فشار شهرضا، آباده و ارسنجان بر روي خط چهارم سراسري، تاسيسات تقويت فشار قزوين بر روي خط دوم آذربايجان، تاسيسات تقويت فشار اضطراري تکاب بر روي خط سوم آذربايجان و تاسيسات تقويت فشار شهيد محمدي در خوزستان در حال اجراست و اين طرح‌‏ها هم بايد تا قبل از زمستان مورد بهره‌‏برداري قرار بگيرند.
پروژه‌‏هاي زير بنايي نيمه‌‏تمام شرکت‌‏هاي گاز استاني
1_ (شرکت گاز استان تهران) به منظور تقويت گاز شرق و شمال شرق تهران و استان سمنان، خط پنجم تهران به طول 242 کيلومتر و قطر 56 و 48 اينچ حد فاصل نيزار قم- شمال شرق تهران در حال اجرا است که در اين رابطه شرکت گاز استان تهران (يکي از شرکت‌‏هاي تابع شرکت ملي گاز) شهريورماه اعلام کرده بود که اين طرح تا پايان مهرماه به بهره‌‏برداري خواهد رسيد که تاکنون اين وعده عملي نشده است. توضيح اين که 197 کيلومتر ابتداي اين پروژه در زمستان سال گذشته به صورت موقت در سرويس قرار گرفت. همچنين خطوط انتقال گاز (تغذيه) جديد تهران همزمان با اجراي خط پنجم تهران در حال احداث است.
2_ (شرکت گاز استان آذربايجان شرقي) به منظور تقويت گاز شهرستان‌‏هاي اهر، کليبر، ورزقان و هريس در استان آذربايجان شرقي، خط انتقال گاز دوم دوزدوزان- اهر به طول 60 کيلومتر و قطر 20 اينچ در حال اجراست که پيشتر مقرر شده بود که اين طرح هم تا پايان مهرماه به بهره‌‏برداري برسد.
3_ (شرکت گاز استان آذربايجان شرقي) با هدف تقويت گاز شهرستان تبريز و عجب شير و تقويت صادرات گاز به ترکيه، خط لوله تبريز - مياندوآب به طول 162 کيلومتر و قطر 36 اينچ در حال اجرا است که شرکت ملي گاز ايران در اين رابطه وعده داده بود که تا قبل از زمستان به بهره‌‏برداري برسد.
4_ (شرکت گاز استان آذر بايجان غربي) به منظور تقويت گاز شهرستان سلماس در آذربايجان غربي خط لوله تسوج- سلماس به طول 42 کيلومتر و قطر24 اينچ در حال اجراست که اين پروژه گاز هم بر اساس برنامه زمان‌‏بندي شده قرار بود که در مهرماه به بهره‌‏برداري برسد.
5_ ( شرکت گاز استان اردبيل) با هدف تقويت گاز مورد نياز شهرستان مشکين‌‏شهر، عمليات اجرائي خط انتقال گاز مشکين شهر به طول 50 کيلومتر و قطر 16 اينچ اخيراً شروع شده و با اولويت ويژه در حال اجرا است.
6_( شرکت گاز استان اردبيل) به منظور تقويت گاز مورد نياز مشکين‌‏شهر و تامين گاز نيروگاه جديد اردبيل، عمليات احداث خط انتقال گاز جديدي به طول 30 کيلومتر با قطر 30 اينچ اخيراً شروع شده و با اولويت ويژه در حال اجرا است.
7- (شرکت گاز استان کرمانشاه) به منظور تقويت گازرساني به کرمانشاه و واحدهاي صنعتي عمده و نيروگاه بيستون، خط انتقال گاز دوم کرمانشاه «حد فاصل صحنه- کرمانشاه» به طول 42 کيلومتر و قطر 20 اينچ اجرا شده که تاکنون به بهره‌‏برداري نرسيده است.
8_ (شرکت گاز استان کرمانشاه) به منظور تقويت گازرساني به غرب استان کرمانشاه، عمليات فاز اول خط انتقال گاز گيلانغرب- قصر شيرين به طول 42 کيلومتر و قطر 16 اينچ در حال اجرا بوده و قرار است که تا قبل از زمستان به بهره‌‏برداري برسد.
9_ (شرکت گاز استان کرمانشاه) به منظور تقويت گازرساني به شهرهاي مريوان، کامياران، روانسر و برخي شهرهاي ديگر استان کرمانشاه، خط انتقال گاز ماهيدشت- روانسر به طول 72 کيلومتر و قطر 20 اينچ در حال اجرا است.
10_(شرکت گاز استان کردستان) جهت تقويت گاز مورد نياز استان کردستان و آذربايجان غربي، عمليات تکميلي خط انتقال گاز زنجان- حلب به طول 64 کيلومتر و قطر 30 اينچ در حال اجراست و مقرر شده بود تا در مهرماه با ظرفيت کامل به بهره‌‏برداري برسد. توضيح اين که اين خط انتقال در قالب پروژه زنجان- حلب- بيجار سال گذشته به صورت موقت و با 40 درصد ظرفيت در سرويس قرار گرفت و در سال جاري اقدامات تکميلي آن در حال انجام است.
11_ (شرکت گاز استان خراسان جنوبي) جهت تقويت گاز مورد نياز شهرستان‌‏هاي کاشمر و برداسکن، خط انتقال گاز چخماق- تربت حيدريه به طول 61 کيلومتر و قطر 24 اينچ در حال اجراست و مقرر شده بود تا در مهرماه امسال به بهره‌‏برداري برسد.
12_ (شرکت گاز استان خراسان شمالي) با هدف تامين گاز شهرستان درگز و نوخندان «در شرايط قطع گاز وارداتي»، خط انتقال گاز کلات- درگز به طول 195 کيلومتر و قطر 16 اينچ در سال گذشته اجرا شده که قرار بود تا پايان مهرماه به بهره‌‏برداري برسد.
14_ (شرکت گاز استان خوزستان) به منظور دريافت بيشتر گازهاي توليدي جنوب و گازرساني به شهرستان هفتگل خط انتقال گاز هفتگل- مارون- گندمکار به طول 53 کيلومتر و قطر 12 اينچ در حال اجرا است و در نيمه اول مهر ماه مقرر شده بود که مورد بهره‌‏برداري قرار بگيرد.
15_ (شرکت گاز استان کرمان) به منظور تقويت گاز مورد نياز استان کرمان، فاز اول خط انتقال گاز دوم کرمان با قطر 60 کيلومتر و قطر 30 اينچ در حال اجراست و قرار است قبل از زمستان به بهره‌‏برداري برسد.
16_ (شرکت گاز استان کرمان) به منظور دريافت گازهاي مازاد جزيره سيري و مصرف آن در جزيره قشم خط انتقال گاز دو ستکوه- گورزين به طول 87 کيلومتر و قطر 16 و 12 اينچ در حال اجراست و بر اساس برنامه قرار است که تا پايان سال جاري به بهره‌‏برداري برسد.

به گزارش ايلنا، در حالي که اين روزها مديران مختلف وزارت نفت خبر از پايداري شبکه گاز و مقابله با هرگونه قطعي گاز مشترکان مي‌‏دهند، اما اميدواريم با مرور اين حجم گسترده از پروژه‌‏ها و طرح‌‏هاي معوقه و نيمه‌‏کاره موجود در شرکت ملي گاز ايران و ساير شرکت‌‏هاي تابع، کشور ترکمنستان و برودت هوا زمستان امسال ياري‌‏رسان وزارت نفت باشد تا قطعي‌‏هاي گاز در فصل سرد سال دستاوردهاي متعدد اين وزارتخانه در سه سال گذشته را در سايه قرار ندهد.