هرفاز پارس جنوبی1درصد به تولیدناخالص ملی می افزاید

موسی سوری از تولید روزانه 800 میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی خبر داد و ابراز داشت: این رقم با تکمیل فازهای در دست اجرا محقق می‌شود و با دستیابی به تولید 800 میلیون مترمکعبی گاز در پایان طرح‌های توسعه این میدان، حتی با احتساب مصرف روزانه 400 میلیون مترمکعب از این میزان، درآمد صادراتی ایران از محل تولیدات گاز پارس جنوبی در افق دو تا سه سال آینده به سالانه 100 میلیارد دلار خواهد رسید.

کد خبر: ۲۶۱۸۱۵

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۹:۵۰

هر فاز پارس جنوبی یک‌درصد به تولید ناخالص ملی اضافه می‌کند، تعمیر 226 آیتم برقی برنامه‌ریزی شده در تعمیرات اساسی و اجرای 6500 فعالیت تعمیراتی در فازهای 4 و 5 عنوان خبرهای کوتاه پارس جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل نفت و گاز پارس اظهار داشت: هر فاز پارس جنوبی یک‌درصد به تولید ناخالص ملی اضافه می‌کند و با بهره‌برداری از 19 طرح استاندارد گازی این میدان می‌توان شاهد افزایش حدود 20 درصدی تولید ناخالص ملی ایران ناشی از اجرای طرح‌های پارس جنوبی بود. تکمیل فازهای در دست احداث موجبات افزایش چشمگیر تولید روزانه گاز در این منطقه می‌شود که ارزش اقتصادی بسیار زیادی نیز دارد.

اجرای 6500 فعالیت تعمیراتی در فازهای 4 و 5 پارس جنوبی

رئیس عملیات پالایش پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی از اجرای شش ‌هزار و 500 فعالیت تعمیراتی در فازهای 4 و 5 پارس جنوبی خبر داد و گفت:ا توجه به برنامه‌ریزی انجام شده تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم از تاریخ 29 اردیبهشت 1391 در فاز پنج این پالایشگاه شروع و 17 خرداد ماه 1391 خاتمه یافت؛ همچنین تعمیرات اساسی فاز چهار نیز از تاریخ 13 خرداد ماه 1391 شروع و سومین روز تیر ماه 1391 به پایان رسید.

عبدالرضا علیزاده از اجرای شش هزار و 500 فعالیت تعمیراتی در فازهای 4 و 5 پارس جنوبی خبر داد و اظهار داشت: شاخص‌های عملکردی نشان می‌دهد 6500 فعالیت تعمیراتی در زمینه‌های تعمیرات برق، ماشینری، مکانیک، بازرسی فنی و ابزار دقیق با موفقیت کامل در این پالایشگاه صورت گرفته و این نشان از تعهد و تخصص نیروهای عملیاتی به‌ویژه نیروهای واحدهای بهره‌برداری است که توانستند با توجه به تخصص منحصر به‌فرد خود، واحدها را طبق برنامه‌ی زمان‌بندی شده از سرویس خارج و پس از اتمام تعمیرات اساسی با موفقیت کامل در سرویس قرار دهند.

تعمیر 226 آیتم برقی برنامه‌ریزی شده در تعمیرات اساسی

مسئول تعمیرات برق پالایشگاه دوم اظهار داشت: در بازه تعمیرات اساسی سال 91 پالایشگاه دوم در مجموع 226 آیتم برقی که شامل آیتم‌های برنامه‌ریزی شده و آیتم‌هایی که به درخواست بهره‌برداری یا ضرورت تعمیرات اضافه شده تعریف شده است.

مجید سلیمانی مقدم در خصوص آیتم‌های کارها شده در زمان تعمیرات اساسی گفت: آیتم‌های کار شده در زمان تعمیرات اساسی شامل انجام تعمیرات پیش‌گیرانه بر روی منابع تغذیه بی‌وقفه ( UPS )، باطری شارژرها و سیتم PDCS، ترانسفورماتورهای قدرت‌، سوییچ‌گیرها و باس‌بارهای برقی(400 ولت، 6کیلو و 33کیلو ولت)، موتورهایHV، موتور کمپرسورهای پروپان،OFF GAS ،RECYCLE و تجهیزات برقی مربوطه، سیتم‌های روشنایی STACK و FLARE، ژنراتورها و سیستم AVR مربوطه، طرح‌های اصلاحی و... است.

زمان تامین و خرید کالا در منطقه ویژه پارس کاهش یافت

مدیر بازرگانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از برنامه‌ریزی و اجرای طرح جامع سیستم یکنواخت کالا تا پایان سال جاری در این سازمان خبر داد و گفت: زمان تامین و خرید کالا در منطقه ویژه پارس از یک ماه به 10 روز کاهش یافت. در این راستا و با هدف چابکی سازمان، زمان تامین و خرید کالا در سطح این سازمان کاهش یافته است.

سید محمدتقی علوی با تشریح جزئیات این برنامه ادامه داد: با برنامه‌ریزی جامع انجام شده در زمینه شناخت و به‌کارگیری منابع تولید و عرضه کالا در سطح استان بوشهر و منطقه ویژه و همچنین ضرورت به‌کارگیری روش‌های اصولی خرید کالا (شامل کاهش زمان برگزاری جلسات بازگشایی پاکات، خرید مشارکتی با حضور نمایندگان متقاضی در زمان خرید کالا، کاهش بوروکراسی اداری در فرایند خرید کالا و سایر روش‌ها و زمینه‌های مناسب کاری این مدیریت)، زمان خرید و تامین کالا از متوسط 20 روز تا یک ماه به هفت تا 10 روز کاهش یافته است.

صدور بیش از 10 ‌هزار مجوز کار در تعمیرات اساسی 1391

سرپرست HSE پالایشگاه سوم با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در زمان تعمیرات اساسی 1391 از صدور بیش از ده هزار مجوز کار در تعمیرات اساسی خبر داد و  با آرزوی امیدواری در خصوص رعایت جدی مسایل ایمنی در محیط پالایشگاه و هم در دیگر شئونات زندگی در خصوص دوره‌های آموزشی ویژه‌‌ی تعمیرات اساسی 1391 اظهار داشت: ما در تعمیرات اساسی 91 بار دست به برگزاری دوره آموزشی Safety Induction& H2S و رانندگی برای کارکنان زدیم که 130نفر ساعت آن مختص کارکنان رسمی و 472نفر ساعت آن نیز برای کارکنان پیمان‌کاری بود.

حامد افشین‌پورافزود: همچنین دوره Confined Space را نیز برای برخی از پرسنل برگزار کردیم عده‌ای را نیز جهت گذراندن دوره BA به فاز 2و3 معرفی کردیم. هم‌چنین برای کارکنان رسمی و پیمان‌‌کار 1042 نفر ساعت آموزش ایمنی وآتش نشانی در نظر گرفته و انجام دادیم.

حفر 3 حلقه چاه در فاز 12 پارس جنوبی با استفاده از روش حفاری افقی

مدیر حفاری شرکت پتروپارس از حفر سه حلقه چاه به روش حفاری افقی در فاز 12 با هدف افزایش دو برابری تولید گاز از چاه های بزرگ ترین فاز گازی در پارس جنوبی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به کم شدن شمار لایه های مخزنی در فاز 12 چنانچه از روش حفاری معمولی در این فاز استفاده شود، تولید گاز از چاه های این فاز به شدت کاهش می یابد که برای جبران این مشکل، سه حلقه چاه به روش افقی (Horizental drilling) از سوی شرکت پوسکو (POSCO) در این فاز حفاری شد.

محمد جوادیان افزود: با آزمایش های انجام شده مشخص شد تولید گاز از چاه های این فاز با استفاده از روش حفاری افقی نسبت به استفاده از روش حفاری معمولی تا دو برابر افزایش می یابد که امیدواریم با بهره گیری از روش حفاری افقی، که تست این روش به زودی در فاز 12 انجام می شود، تولید گاز از این چاه ها از روزانه 30 میلیون متر مکعب به روزانه 50 تا 60 میلیون مترمکعب برسد.

لوله گذاری دریایی فازهای 17 و 18 به پایان رسید

لوله گذاری فازهای 17و18 پارس جنوبی با استفاده از شناور سی مستر در فاز 17 از بهمن سال گذشته آغاز و پس از 105 کیلومتر لوله گذاری در 90 روز و 103 کیلومترلوله گذاری در فاز 18 در مدت 70 روز، مرداد امسال پایان یافت. رکورد لوله گذاری در این پروژه 210شاخه (معادل 2.5 کیلومتر) در روز بوده و برای انتقال لوله های پوشش داده شده از یارد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به کنار شناور لوله گذار از 10 شناور کشنده و بارج استفاده شد که در 32 محموله، لوله های فاز 17 و در31 محموله لوله های فاز18 را انتقال دادند.

پس از پایان لوله گذاری در فاز 17 ، به مدت چهار روز لوله گذاری نزدیک ساحل (shore pulling) فاز 18 انجام شد، همچنین پس از پایان لوله گذاری فاز 17 عملیات مساحی انجام و در این مدت از 128 موقعیت شناسایی شده تاکنون 120 موقعیت با نصب 151 عددBag اصلاح شده است. همزمان با برآوردهای اولیه، ساخت اسپول های انتهای خط لوله نیز برای فازهای 17 و 18 در یک ماه گذشته آغاز شده و با خاتمه لوله گذاری فاز 18 ،عملیات مترولوژی در موقعیت قرارگیری خطوط لوله در کنار جاکت های اصلی(Target Box) هفته آینده انجام می شود.