بخش خشكی فازهای 17 و 18 و پیشرفت 74 درصدی

کد خبر: ۲۲۲۷۸۵

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۳:۵۶

مدیرسایت فازهای 17و18 پارس جنوبی گفت: با برنامه ریزی هایی كه دربخش یوتیلیتی، تجهیز مخازن، خط فلر فاز 17 و نصب كمپرسورها در واحد اول این پالایشگاه درهفته های اخیر صورت گرفت این پروژه گازی مراحل 74 درصدی پیشرفت را تجربه كرد.

به گزارش ایرنا، مجید كریمی روزشنبه درگفت وگویی افزود: پیشرفت های حاصل شده دربخش های مهندسی، تامین كالا و نصب وراه اندازی است.

وی اظهارداشت: دربخش مهندسی 94 درصد، تامین كالا 70 درصد و نصب وراه اندازی 60 درصد پیشرفت حاصل شده كه میانگین این مجموع 74درصد است.

كریمی اضافه كرد: با توجه به حساسیت موضوع تغییراتی نیز در بحث پیمانكاران صورت گرفت كه بر این اساس افزایش اكیپ های اجرایی برای سرعت بخشی به كار در این پروژه ها از نتایج این تغییرات به شمار می رود.

وی بیان كرد: مطابق برنامه های ما بسیاری از مراحل فیزیكی كار مهندسی تمام شده است اما بر اساس تغییراتی كه در طراحی نقشه بوجود می آید پیشرفت پروژه نیز بازنگری می شود كه پنج تا شش درصد باقی مانده حاصل همین بازنگری هاست.

كریمی در مورد مراحل تامین كالای این پروژه گفت: تامین كالا در دوبخش صورت می گیرد، بخش داخلی كه بسیاری از قطعات مورد نیاز ما را تامین می كنند.

وی افزود: دربخش خارجی كه موارد خاصی را شامل می شود كه امكان ساخت در داخل وجود ندارد، پس از اینكه نقشه های آن توسط تیم مهندسی داخلی تهیه و حجم كار مشخص شد براساس استانداردهای نفت و گاز از برخی شركت های معتبر این وسایل تهیه می شود.

كرمی یادآورشد: بنا بر استانداردها، مجاز به تامین هركالایی ازهرشركتی نیستیم زیرا به لحاظ كیفیت و تكنولوژی و بالا بردن عمر مفید پالایشگاه، بسیاری از شركت های خارجی مورد تایید نیستند.

مدیر سایت فازهای 17 و 18 پارس جنوبی گفت: حدود شش هزارو 500 نفر در این فازها مشغول به كار هستند كه پنج هزارنفر از این شمار را كارگران و یكهزارو500 نفر مابقی را تكنسین ها و كادر ستادی تشكیل می دهند.