انتقاد شدید از دستگاههای خدمات رسان مسکن مهر

مدیر عامل شرکت عمران پرند با ابراز تاسف از عملکرد دستگاههای خدمت رسان در بحث مسکن مهر از نحوه عمل به تعهداتشان انتقاد کرد.

کد خبر: ۲۰۹۸۶۳

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۰

سعید صابونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی از افراد به بحث مسکن مهر به صورت یک بخشی نگاه می کنند در صورتی که مسکن مهر چند بخشی و چند وجهی است، جایی که دولت تصمیم دارد مشکل مسکن در دهک های پایین جامعه را حل کند، وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت مسکن و اداره آب و فاضلاب متولی آب و شبکه فاضلاب، اداره برق متولی بخش برق و اداره گاز هم متولی گازرسانی به این ساختمان ها هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه دستگاه های خدمت رسان از کار عقب هستند، افزود: شاید اقدامات از سوی این شرکت سریع انجام شده این امر سبب شده که آنها از انجام تعهداتشان جا بمانند.

این مسئول با اشاره به اینکه  عملیات احداث 26 هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده و همچنان این مشکلات را داشته ایم، عنوان کرد: در بحث تحویل هشت هزار واحد اخیر نیز عدم تعهد این دستگاه ها در ارائه خدمات آب و گاز باعث شد این واحدها به موقع محوطه سازی نشده و افتتاح نشود.

صابونی یادآور شد: طبق برنامه ریزی مقرر شد که از زمان تحویل زمین که صورت جلسه شده و مدارک آن موجود است طبق گفته اداره آب و فاضلاب، کار نصب انشعابات در مهلتی دو هفته ای انجام و تحویل شود اما 12 بار نامه مهلت آنها را تمدید کرده و سه ماه است که چانه زنی می کنیم اما هنوز کارشان به اتمام نرسیده این در حالی است که طبق مدارک موجود در این شرکت، کل پول آب و هزینه انشعاب ها در بدو قرارداد و کار پرداخت و به حساب آنها واریز شده است.

مدیر عامل شرکت عمران پرند در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا هشت هزار واحد موجود که افتتاح آن به تاخیر افتاده است تا دهه فجر افتتاح خواهد شد، بدون اعلام تاریخی گفت: این را باید از دستگاه های خدمت رسان بپرسید چرا که واحدهای ما ساخته و آماده است، هیچ مشکلی هم نداریم و به محض انجام تعهدهای آب و گاز، با توجه به بسته شدن قراردادهای محوطه سازی، کارها انجام و این واحدها افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پرند با ساخت 95 هزار واحد مسکن مهر، بزرگترین کارگاه ساختمانی کشور در بین همه استان ها و رتبه اول در پیشرفت فیزیکی کار است، افزود: ما از یک طرف در بحث افتتاح واحدها از سوی تهران تحت فشار هستیم و از یک طرف دستگاه های خدمات رسان به تعهداتشان عمل نمی کنند که واحدها در موعد مقرر تحویل متقاضیان شود.

مدیر عامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده که واحدی بدون امکانات گاز، آب و برق تحویل متقاضی نشود، ادامه داد: در این خصوص از دو جهت تحت فشار هستیم، از طرفی مسئولان آب و فاضلاب و گاز به موقع به تعهداتشان عمل نمی کنند و از طرفی پیمانکار محوطه سازی که با او قرارداد داریم به دلیل عدم نصب انشعابات نمی تواند کار خود را انجام دهد و تقاضای تعلیق در تعهد خود را دارد.

صابونی در خصوص متروی پرند از تحویل پروژه شرکت عمران در تیرماه خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: 18 کیلومتری که تا مرحله ریل گذاری در تعهد و قرارداد شرکت عمران پرند بوده تا آخر تیرماه 91 تحویل داده می شود.

این مسئول با اشاره به 35 کیلومتر باقیمانده از این پروژه که 12 کیلومتر در تعهد وزارت راه و شهرسازی و 23 کیلومتر در تعهد شهرداری تهران است، گفت: تحویل این 18 کیلومتر دردی را دوا نخواهد کرد و باید دید تحویل کل این پروژه چه زمانی خواهد بود.