بهره برداری از پروژه ایران LNG، اواخر سال آینده

بر اساس برنامه از پیش تعیین شده یک میلیارد و 400 میلیون دلار سال آینده در پروژه ایران LNG تزریق خواهد شد.

کد خبر: ۱۸۶۸۷۲

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۲۳:۵۰

مدیرعامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی گفت: اگر بودجه به موقع برسد هدف گذاری ما برای اتمام پروژه ایران LNG اواخر سال آینده پیش بینی شده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی خیر اندیش امروز در نشست خبری نخستین همایش ال ان جی ایران گفت: تاکنون بیش از 5/1 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه گذاری شده و تقریبا 5/2 میلیارد دلار دیگر برای اتمام آن نیاز است.

مدیرعامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی با بیان اینکه بخش بندرگاه پروژه ایران LNG به دو قسمت اسکله LNG و LPG و بخشی که شامل دایک شرقی، دایک غربی، موج شکن و اسکله جنرال کارگو تقسیم می شودگفت: هم اکنون دایک شرقی و غربی با پیشرفت70 درصدی و موج شکن با پیشرفت 91 درصدی روبرو است، همچنین قسمت اسکله جنرال کارگو تاکنون پیشرفت 98 درصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه در بخش دوم بندرگاه در مجموع 85 درصد پروژه به انجام رسیده است گفت: در بخش اسکله LNG و LPG نیز پیشرفت چشمگیری مشاهده می شود به گونه ای که حداکثر تا اوایل سال آینده اسکله نیز آماده استفاده می شود.

وی با بیان اینکه بخش تانکر و مخازن به دو قسمت تقسیم می شود، گفت: بخش مخازن و بخش تجهیزات Loading که شامل خطوط لوله و تجهیزات بارگیری است ؛ هم اکنون پیشرفت خوبی در بخش مخازن داشته است اما بخش تجهیزات Loading، مرحله سفارش گذاری و ساخت اقلام را پشت سر می گذارد.

خیراندیش همچنین از آزمایش نخستین سری مخازن تا اواخر امسال خبر داد وگفت : تا تابستان سال آینده تجهیزات تانک ها و بارگیری آماده راه اندازی می شود.

خیراندیش با بیان اینکه طبق پیش بینی های انجام شده شرکت مایع سازی گاز طبیعی، اسفند سال 92 میزان 10 میلیون تن LNG تولید خواهدکرد گفت : بر اساس برنامه از پیش تعیین شده یک میلیارد و 400 میلیون دلار سال آینده در پروژه ایران LNG تزریق خواهد شد.

وی گفت: قطر با تولید 77 میلیون تن ، استرالیا بیش از 30 میلیون تن و اندونزی و مالزی 20 میلیون تن تولید سالانه LNG دارندکه ایران با پیش بینی 10 میلیون تن در رده 7 تا 8 خواهد بود.