کاتوزيان اعلام كرد:

کاهش‌ توليد نفت ايران

وی با اعلام اینکه در اهداف برنامه چهارم توسعه در صنعت نفت عقب گرد داشته ایم، ادامه داد: بی ثباتی مدیریتی، تغییر و تحولات گسترده مدیریتی که منجر به شخم زدن صنعت نفت شد مهمترین عامل این عقب گرد بوده است.

کد خبر: ۱۷۳۶۳۳

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۷

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شوراي اسلامي با اشاره به کاهش 100 هزار بشکه ای تولید نفت ایران خواستار افزایش اختیار مدیران نفت در مذاکرات بین المللی شد و اعلام کرد: امسال امکان تولید گاز از تمامی چاه‌های فاز 9 و 10 پارس جنوبی وجود ندارد.

حمیدرضا کاتوزیان نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی تمامی فازهای جدید و قبلی پارس جنوبی با تاخیر روبرو است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه به استثنای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، سایر پیمانکاران فازهای پارس جنوبی همچون پتروپارس ، ایدرو و اویک با تاخیرهایی در ساخت و توسعه فازهای جدید پارس جنوبی روبرو هستند، تصریح کرد: در مجموع با توجه به گذشت یکسال از امضای قراردادهای فازهای جدید پارس جنوبی و بررسی میزان پیشرفت اجرای طرحها، توسعه 35 ماهه پروژه های این میدان مشترک گازی امکان پذیر نیست.

وي با اعلام اینکه با توجه وضع موجود مدیریت اجرای فازهای میدان پارس جنوبی اگر شرایط تحریم هم نبود امکان راه اندازی این فازها در مدت 80 ماه کمتر وجود ندارد، اظهار داشت: مسئولان شرکت ملی نفت قبل از امضای قرارداد فازهای جدید پارس جنوبی باید در خصوص تامین کالا، تجهیزات، امکانات و منابع مالی به یک جمع بندی نهایی دست می یافتند.

نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاکید بر اینکه در سالهای قبل با وجود مشارکت شرکت های بزرگ بین المللی استاندارد ساخت یک فاز میدان پارس جنوبی 50 تا 55 ماه بوده است، بیان کرد: به نظر می رسد با تعریف 35 ماهه ساخت و توسعه فازهای پارس جنوبی یک تعریف غیر علمی و غیر کارشناسی شده نسبت به راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی انجام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه با شکست طرح توسعه 35 ماهه فازهای پارس جنوبی مردم انگشت اشاره خود را به سمت شرکت ملی نفت بلند خواهند کرد، بیان کرد: این تاخیرها و شکستها کل مجموعه دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شوراي اسلامي ، بی ثباتی مدیریتی، تحریم، مشکلات نقل و انتقال منابع مالی، تامین کالا و تجهیزات پیچیده از مهمترین مشکلات پیش روی برای توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی است.

چاه های فاز 9 و 10 پارس جنوبی امسال به تولید نمی‌رسند

کاتوزیان در پاسخ به این سوال که با گذشت بیش از 2 سال از افتتاح پالایشگاه های فاز 9 و 10 پارس جنوبی 75 درصد از چاههای این دو فاز مشترک هنوز قادر به تولید گاز از دریا و مخزن مشترک نیستند، توضیح داد: پالایشگاه های این دو فاز پارس جنوبی اسفند ماه سال 1387 افتتاح شد و با وجود چندین بار افتتاح هنوز نمی توانند گاز از مخزن مشترک برداشت کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چاه های این دو فاز مشترک گازی امسال به قادر به تولید گاز از مخزن پارس جنوبی نخواهند بود، تبیین کرد: به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت این چاه ها تا سال 1391 در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت همچنین در خصوص وعده شرکت نفت و گاز پارس برای آغاز تولید زودهنگام گاز از فازهای 15 تا 18 میدان پارس جنوبی، گفت: با توجه به بازیدی که از روند اجرای این فازها در هفته های گذشته داشتم بعید است این پروژه ها امسال راه اندازی شوند.

موسی سوری پیشتر درباره دلایل 800 روز تاخیر در راه اندازی چاههای فازهای 9 و 10 پارس جنوبی و عدم النفع چند میلیارد دلاری عدم برداشت گاز از این دو فاز مشترک به مهر گفته بود: هم اکنون تعداد هفت حلقه چاه با ظرفیت تولید 18 میلیون متر مکعب گاز از مجموع 24 چاه گازی فاز 9 و 10 پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه به زودی هفت حلقه چاه جدید گازی در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرده بود: مطابق با برنامه زمان بندی تا پایان آذر ماه امسال تمامی چاههای گازی این دو فاز مشترک با قطر به طور کامل راه اندازی خواهند شد.

بهره برداری از طرح توسعه فاز 9 و 10 میدان پارس جنوبی 23 اسفند ماه سال 1387 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) مورد افتتاح رسمی قرار گرفته بود.

پیش بینی می شود با بهره برداری از پالایشگاه های خشکی و چاههای دریایی در مجموع روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز از این دو فاز مشترک استخراج شود که تاکنون راه اندازی 70 درصد چاه های فاز 9 و 10 پارس جنوبی به طور کامل عملیاتی نشده است.

کاتوزیان در خصوص روند کاهش تولید نفت خام در سال های اخیر، اظهار داشت: مطابق با اهداف برنامه چهارم توسعه بابد ظرفیت تولید نفت خام ایران حدود یک میلیون بشکه افزایش پیدا می کرد به عبارت دیگر تولید نفت باید از چهار میلیون به پنجم میلیون بشکه در روز افزایش می یافت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه اما نه تنها این افزایش یک میلیون بشکه ای حاصل نشده که تولید نفت هم کاهش یافت، بیان کرد: سال گذشته در مجموع متوسط تولید روزانه نفت ایران 70 هزار بشکه کاهش یافته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در یک نشست مشترک با حضور مسئولان شرکت ملی نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس، مدیرعامل شرکت ملی نفت کاهش 70 هزار بشکه ای تولید نفت ایران تایید کرده بود، افزود: اما ایشان در گفتگو با رسانه ها به جای 70 هزار بشکه از کاهش روزانه 20 هزار بشکه ای خبر می دهند.

دلایل عقب گرد صنعت نفت

نماینده مردم تهران در بهارستان با بیان اینکه در دو سال گذشته تمامی مدیریتها و معاونتهای وزارت نفت بدون استثنا جابه جا شده است، گفت: در کنار این تغییرات، تحریم، کاهش سرمایه گذاری و سایر مشکلات منجر به عدم کارآیی لازم در فعالیتهای صنعت نفت کشور شده است.

به گفته وی در کنار حفاری و تعمیر چاه ها، رسیدگی به وضعیت مخازن هیدروکربوری، انگیزه نیروی انسانی هم فاکتور دیگری بوده که متاسفانه در سال های اخیر به آن توجه لازم نشده است.

ماجرای بدهی نفتی هند

کاتوزیان همچنین درباره آخرین وضعیت بدهی های نفتی هند به شرکت ملی نفت ایران، گفت: در حال حاضر این مساله در کمیسیون انرژی مجلس به بحث گذاشته شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هند پیشتر پیشنهادی برای خرید نفت ایران با روپیه ارائه کرده بود، تصریح کرد: همچنین اخیرا مذاکراتی برای فروش پایا پای نفت با برخی از کالاهای غیر نفتی مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه تغییر و تحولاات گسترده در مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت یکی از مهمترین دلایل عدم بازاریابی مناسب برای فروش نفت ایران در سالهای اخیر بوده است، اظهار داشت: قطعا مدیرانی که با بازی های بازار جهانی و بین المللی نفت آشنا نباشند نمی توانند نقش آفرینی کنند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در حال حاضر بسیاری از شرکت ها و کشورهای خارجی برای خرید نفت ایران اعلام آمادگی کرده اند، تبیین کرد: اما به نظر می رسد مسیرهای خرید نفت از شرکت ملی نفت به بن بست رسیده است.

کاتوزیان از عدم تفویض اختیارات مدیریتی به برخی از مدیران مذاکره کننده به عنوان یکی از مشکلات پیش روی در این بخش یاد کرد و یادآور شد: نداشتن اختیارات مدیریتی در نشست ها مشترک با طرف خارجی و اعزام مدیران به میز مذاکره بدون اختیارات کافی هم به نوعی مزید علت شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه مدیران در مذاکرات باید با اختیارات بتوانند قدرت چانه زنی و تصمیم گیری داشته باشند، خاطر نشان کرد: در غیر این صورت جز شکست در مذاکرات چیز جدید عاید کشور نخواهد شد.