قره‌خانی از سپری شدن ۳۳ درصد زمان معین و عملی شدن ۸ درصد از وعده‌ها خبر داد

اوقات تلخ پارس‌جنوبی در میان وعده‌های شیرین دولت

کد خبر: ۱۷۰۷۵۶

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۵

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که زمان ۳۵ ماهه تعیین شده برای تکمیل پروژه ساخت و راه‌اندازی فازهای پارس جنوبی بلندپروازانه و غیرکارشناسی است، گفت: پیشرفت ۸ درصدی این پروژه در بیش از یک سوم زمان تعیین شده، نشانگر این است که دولت در پیش‌بینی زمان پایان آن، بر آرزوهایش متکی بوده است نه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌هایش.

به گزارش خانه ملت، "اسدالله قره‌خانی الوستانی" افزود: تنها با جشن برگزار کردن و زمان تعیین کردن برای پایان پروژه‌های پارس جنوبی که این مجموعه به بهره‌برداری نمی‌رسد.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: زمان اجرای پروژه بر اساس پیش‌بینی‌های لازم و لحاظ کردن میزان و سطح امکانات و توانایی نیروها و عوامل اجرایی تعیین می‌شود، نه بر اساس آرزوها و خواسته‌های دولت.

تکمیل پروژه پارس جنوبی به بیش از ۶۰ ماه زمان نیاز دارد

وی ادامه داد: تعیین ۳۵ ماه برای پایان اجرای پروژه ساخت فازهای پارس جنوبی بسیار عجولانه و غیرکارشناسی است، زیرا بسیاری از کشورهای پیشرفته و مجرب در ساخت این پروژه‌ها برای ساخت نهایی حجم‌های کاری مشابه، بیش از ۶۰ ماه زمان نیاز دارند.

۸ درصد پیشرفت پروژه با صرف بیش از ۳۳ درصد مهلت

قره‌خانی اعلام پیشرفت هشت درصدی اجرای پروژه ساخت فازهای پارس جنوبی را تردیدبرانگیز خواند و تأکید کرد: با گذشت یک سال از زمان انعقاد قرارداد اجرای این پروژه، باید بیش از یک سوم کار به پایان می‌رسید در حالی که میزان پیشرفت این پروژه بر اساس آمارهای تردید برانگیز دولت، کم‌تر از ۸ درصد است.

وی اعلام کرد: حتی با فرض صحیح بودن آمار هشت درصدی پیشرفت پروژه ساخت و راه‌اندازی فازهای پارس جنوبی، باید دانست که این میزان پیشرفت مربوط به بخش‌های زیربنایی مانند جاده‌سازی و زیربناسازی و کارهایی از این دست است که نیازی به تبحر و توان فنی و تخصصی در حوزه انرژی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس توضیح داد: بخش بسیاری مهمی از ۹۲ درصد باقی‌مانده از پروژه پارس جنوبی، مربوط که ساخت و سازهایی است که باید با به‌روزترین ابزارها و متبحرترین مهندسان حوزه انرژی به اجرایی شدن آن اندیشید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که حتی بخش‌هایی از فازهای پارس جنوبی که پیش از این افتتاح شده بودند هماهنگی لازم و کافی با یکدیگر ندارند بنابراین امکان بهره‌برداری مناسب از آنها وجود ندارد.