میگلی‌نژاد: هدف‌گذاری پروژه‌های پارس جنوبی از همان آغاز درست نبود

پارس جنوبی؛ از واقعیت تا وعده‌های بلندپروازانه

کد خبر: ۱۶۹۳۵۵

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۳

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که وعده‌های داده شده به مردم در باره بهره‌برداری ۳۵ ماهه از طرح‌های توسعه میدان مشترک پارس‌جنوبی بلندپروازانه است، تأکید کرد: هدف‌گذاری‌های دولت برای توسعه پارس جنوبی و وعده‌هایی که در این باره به مردم داده است، از همان آغاز درست نبود.

به گزارش خانه ملت، "غلامعلی میگلی‌نژاد" گفت: بهره‌برداری از فازهای باقیمانده پارس جنوبی در مدت زمان ۳۵ ماه هدف‌گذاری شده، وعده بلند پروازانه‌ای است که نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد مردم به صحت وعده‌های دولت را به دنبال ندارد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و بندر دیلم در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که باید توجه داشت که واقعا هیچ نیازی به دادن چنین وعده‌ای از سوی دولت به مردم نبود؛ دولت نباید بر دادن وعده‌های محقق نشدنی به مردم اصرار کند.

وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات مختلفی در سال‌های گذشته، بهره‌برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی در زمان معقول (حدود ۶۰ ماه) را بارها به تعویق انداخته است.

میگلی‌نژاد ادامه داد: مشکلات تأمین منابع مالی، سوء مدیریت‌ها، مشکلات گمرکی و چالش‌های خرید و تأمین تأسیسات و کالاهای مورد نیاز پالایشگاه‌ها، سکوهای دریایی و چاه‌های گازی، مانع از بهره‌برداری از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی در زمان معمول می‌شود، چه برسد تحقق وعده‌ها برای اجرای ۳۵ ماهه آنها.

وی با بیان این که غربی‌ها با تمام توان خود و با استفاده از ابزار تحریم در برابر رشد صنایع نفت و گاز ایران ایستادگی می‌کنند، تأکید کرد: در تکمیل طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، در باره تحریم‌ها نگرانی نداریم، زیرا صنعت نفت ما در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روش‌های عبور از تحریم‌ها را به خوبی فرا گرفته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این که بهبود شرایط صنعت نفت به مدیریتی باثبات، توانمند و متخصص در صدر وزارت نفت نیاز دارد، یادآور شد: بی‌ثباتی و سوء مدیریت در اداره وزارت نفت در چند سال گذشته، عملا نیروهای متخصص این وزارتخانه را از گردونه خارج کرده است؛ صنعت نفت به عنوان حساس‌ترین صنعت و پایه‌ای‌ترین رکن اقتصادی کشور، به سرمایه‌گذاری، پژوهش، تخصص، توجه و تلاش شبانه‌روزی نیاز دارد.