متن گزارش تازه آمانو درباره فعالیت هسته ایران

کد خبر: ۱۶۶۹۳۵

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۹

متن کامل جدیدترین گزارش یوکی آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل جدید ترین گزارش یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد که به این شرح است:

A .  مقدمه

1. این گزارش مدیر کل به شورای حکام و همزمان به شورای امنیت در خصوص اجرای موافقتنامه  پادمانNPT  و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران (ایران) می باشد.

2. شورای امنیت تاکید نموده است که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در قطعنامه  هایش در خصوص ایران الزام آور است . مفاد مربوطه قطعنامه های یادشده شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده اند مطابق شرایط این قطعنامه ها الزام آور هستند .

3.  آژانس براساس موافقتنامه خود با سازمان ملل متحد با شورای امنیت  ملزم به همکاری در اجرای مسئولیت شورا برای حفظ و برقراری صلح و امنیت بین المللی میباشد. از کلیه اعضاء‌ ملل متحد خواسته شده است تا اقداماتی را مطابق با تعهداتشان براساس منشور ملل متحد انجام دهند.

4. تمرکز این گزارش بر حوزه هایی است که ایران بطور کامل تعهدات الزام آور خود را اجرا نکرده است. چنانکه ایجاد اعتماد بین المللی به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مستلزم اجرای کامل این تعهدات است. این گزارش به تحولات بعد از آخرین گزارش (Gov/2011/7,25 February 2011) همچنین مسائل باقیمانده از مدتی قبل میپردازد.

B . تاسیسات اعلام شده تحت موافقتنامه پادمان ایران

5. ایران تحت موافقتنامه پادمان خود 16 تاسیسات هسته ای و 9 مکان خارج از تاسیسات را که مواد هسته ای بطور معمول در آنجا استفاده می شود به آژانس اعلام نموده است   (LOFs) . همانطور که در ذیل آمده است بعضی از این فعالیتها که از سوی ایران در برخی از تاسیسات  انجام می شود بر خلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت همانطور که در ذیل نشان داده می شود‍، می باشد. آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در این تاسیسات و LOFs ادامه می دهد.

C . فعالیتهای مرتبط با  غنی سازی

6.  ایران برخلاف قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت فعالیتهای مرتبط با غنی سازی خود را در تاسیسات اعلام شده ذیل که تحت پادمان آژانس می باشد تعلیق نکرده است.

C.1 . نطنز: کارخانه غنی سازی سوخت نطنز و کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت

7. کارخانه غنی سازی سوخت(FEP) : دو سالن آبشار درFEP   وجود دارد: سالن تولید A و سالن تولید B. مطابق با اطلاعات طراحی ارائه شده توسط ایران، 8 واحد برای سالن تولیدA ، با 18 آبشار طراحی شده برای هر واحد اختصاص داده شده است. هیچگونه اطلاعات طراحی تشریحی برای سالن تولید B فراهم نشده است.

8 . در 14 می 2011 ‍، 53 آبشار در سه واحد از هشت واحد در سالن تولید A  نصب شده بود. 35 فقره از آن با  UF6  خوراک دهی شده بود.  در ابتدا هر آبشار نصب شده شامل 164 سانتریفیوژ بود. ایران 12 واحد از آبشارها را که هریک شامل 174 سانتریفیوژ میباشد ارتقاء داده است. تا آن تاریخ همه سانتریفیوژها  نصب شده ماشینهای  IR-1هستند. تا تاریخ 14 می 2011 کار نصب در 5 واحد باقیمانده در جریان بود اما هیچ سانتریفیوژی نصب نشده بود. هیچ کار نصبی در سالن تولید B نبوده است.

9 . آژانس در پی یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) در FEP تایید کرد که از 17 اکتبر 2010 ، 34737 کیلوگرم از UF6   طبیعی از زمان شروع عملیات در سال 2007 به آبشارها تزریق شده بود و مجموع 3135 کیلوگرم ازUF6   با  غنای پایین  تولید شده بود.

10. ایران تخمین زده است که بین 18 اکتبر 2010 و13 می 2011 ، 970 کیلوگرم دیگر UF6  با غنای پایین تولید کرده است که در نتیجه از فوریه 2007 مجموع تولید UF6  با غنای پایین به  4105 کیلوگرم میرسد. مواد هسته ای در  FEP ( شامل خوراک، تولید و دورریز) همچنین همه آبشارهای نصب شده و ایستگاههای خوراک و کنارگذاری تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند.   ایران در نامه ای به تاریخ 4 آوریل 2011 به آژانس اعلام نمود که مهر و موم فلزی در محوطه خوراک و کناره گذاری FEP  تصادفا توسط اپراتور شکسته شده است. پیامدها برای پادمانی این شکستگی مهر و موم به محض تکمیل راستی آزمایی فیزیکی آتی توسط آژانس ارزیابی خواهد شد.

11. آژانس بر اساس نتایج آنالیز نمونه های محیطی در  FEP از فوریه  2007 و دیگر فعالیتهای راستی آزمایی نتیجه گرفته است که این تاسیسات همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) اعلام نموده کار کرده است.

12. کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت(PFEP): PFEP یک تاسیسات تحقیق و توسعه و یک تاسیسات آزمایشگاهی تولید اورانیوم با غنای پایین (LEU) می باشد که اولین بار در اکتبر 2003 عملیاتی شد. آن کارخانه یک سالن آبشار دارد که می تواند 6 آبشار را در خود جای دهد و بین یک محوطه طراحی شده برای تولید اورانیوم با غنای پایین  U-235  تا 20 درصد  و یک محوطه تحقیق و توسعه تقسیم شده است.

13.  ایران اول در 9 فوریه 2009 در محوطه تولید شروع به تزریق UF6  با غنای پایین به آبشار 1 با هدف بیان شده تولید UF6   با غنای تا 20% U-235 جهت استفاده در ساخت سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران (TRR)   نمود. ایران از 13 جولای 2010 UF6  با غنای پایین را به دو آبشار متصل شده تزریق نموده است ( آبشار 1 و 6 ) که هریک شامل 164 سانتریفیوژ است.

14. در نتیجه مباحث بین آژانس و ایران پیشرفتهای مشخصی در سیستم اندازه گیری اپراتور بویژه در تعیین سطح غنی سازی U-235  طی نشستی که در 17 و 18 آوریل 2011 برگزار شد مورد توافق قرار گرفت و انتظار می رود تا زمان راستی آزمایی فیزیکی آتی  اجرا شود

15. ایران تخمین زده است که بین 19 سپتامبر 2010 و 21 می 2011، مجموع 1/222 کیلوگرم ازUF6  با غنای پایین به دو آبشار متصل به هم تزریق شده است و حدودا  6/31 کیلوگرم UF6  با غنای20 درصد تولید شده بود که منجر به تولید مجموع حدودا 7/56 کیلوگرم ازUF6  با غنای 20 درصد از زمان شروع فرآیند در فوریه 2010 ، گردیده است.

16. در حوزه تحقیق و توسعه بین 12 فوریه  2011 و 21 می 2011 مجموعا حدود 331 کیلوگرم UF6 طبیعی به سانتریفیوژها تزریق شد، اما هیچ اورانیوم با غنای پایین به عنوان  تولید و دور ریز این فعالیت تحقیق و توسعه که در انتهای فرآیند ترکیب مجدد می شوند خارج نشده بود.

17. همانطور که در گزارش قبلی مدیرکل گفته شد، در 19 ژانویه 2011 (29/10/1389) ایران نشان داد که دو آبشار جدید 164 سانتریفیوژه ( آبشار 4 و 5 ) در محوطه تحقیق و توسعه نصب خواهد کرد. این دو آبشار، که یکی از آنها شامل سانتریفیوژ هایIR-14  و دیگری دربردارنده سانتریفیوژهای IR-2m می باشد که با UF6  طبیعی خوراک دهی خواهد شد. اگر چه کار نصب آبشار 4 و 5  درحال انجام است، تا 22 ماه می 2011 هیچ سانتریفیوژی نصب نشده است.

18 . آژانس براساس نتایج تحلیل نمونه های محیطی درPFEP  و سایر فعالیتهای راستی آزمایی نتیجه گرفته است همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) اعلام نموده تاسیسات فعالیت نموده است.

2.C . کارخانه غنی سازی سوخت فوردو

19. ایران در سپتامبر 2009 به آژانس اطلاع داد درحال ساخت کارخانه غنی سازی سوخت فوردو FFEP  که در نزدیکی شهر قم واقع است، می باشد. ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی مورخ 10 اکتبر 2009 اعلام کرد که هدف این تاسیسات تولید UF6 با غنای 5 درصد 235U- می باشد و اینکه این تاسیسات با گنجایش 16 آبشار، با تقریبا 3000 سانتریفیوژ ساخته شده است.  ایران در سپتامبر 2010 یک پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده را به آژانس ارائه کرد که در آن اعلام شده بود کارخانه غنی سازی سوخت فوردو، علاوه بر هدف تولید UF6 با غنای 5 درصد 235U- ، تحقیق و توسعه را نیز مد نظر دارد.

20. در حالی که آژانس همچنان به راستی آزمایی درخصوص FFEP ادامه می دهد تا روشن شود که بر اساس آخرین DIQ ارائه شده توسط ایران احداث شده است، هنوز آژانس در جایگاهی نیست که وقایع نگاری طراحی و ساخت FFEP یا هدف اصلی از آن را تایید نماید.  ایران اعلام کرده است که هیچ مبنای حقوقی وجود ندارد که براساس آن آژانس درخواست اطلاعات در مورد وقایع نگاری و مقصود از تاسیس FFEP نماید، و اینکه آژانس برای طرح پرسش هایی فراتر از توافقنامه پادمان ماموریتی ندارد. آژانس این را مدنظر قرار می دهد که پرسش های مطرح شده در بندهای موافقتنامه پادمان وجود دارند و اینکه اطلاعات درخواست شده برای اینکه آژانس تایید کند که اظهارنامه های ایران صحیح و کامل هستند ضروری است.

21. همانگونه که در گزارش پیشین مدیرکل بیان شده است، در تاریخ 21 فوریه 2011  ایران به آژانس اطلاع داد که در نظر دارد تزریق مواد هسته ای را در آبشارها « در این تابستان» آغاز نماید. تا 21 ماه می 2011 (31/2/1390 ) هیچ سانتریفیوژی به تاسیسات ارائه نشده است. نتایج تحلیل نمونه های محیطی اخذشده در FFEP تا مقطع زمانی فوریه 2010 نشانه ای از وجود اورانیوم غنی شده دربر ندارد.

3.C . دیگر فعالیتهای مرتبط با غنی سازی

22. آژانس هنوز منتظر پاسخ محتوایی از سوی ایران به در خواست آژانس برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اظهارات ارائه شده توسط ایران در مورد ساخت 10 تاسیسات جدید غنی سازی که درباره سایت 5 مورد آن بنا به اظهارات ایران، تصمیم گیری شده است و ساخت یکی از آنها که می باید تا پایان سال گذشته ایرانی (20 مارس 2011) یا آغاز سال جاری ایرانی شروع شده باشد.   تا این تاریخ ، آژانس اطلاعاتی درمورد اینکه ساخت سایت یادشده شروع شده باشد، دردست ندارد.

23. آنگونه که آژانس درخواست نموده است ، در ارتباط با اظهارات ایران در 7 فوریه 2010 که فناوری غنی سازی لیزری را بدست آورده است  و اظهارات مورخ 9 آوریل 2010  در رابطه با تولید نسل سوم سانتریفیوژها ایران هنوز اطلاعات بیشتری ارایه نداده است.  از اوایل سال 2008 ایران به درخواستهای آژانس برای دسترسی به مکانهای اضافی مربوطه و از جمله مکانهای مربوط به ساخت سانتریفیوژها و تحقیق و توسعه در مورد غنی سازی اورانیوم پاسخ نداده است  . در نتیجه آگاهی آژانس درباره فعالیت های غنی سازی همچنان رو به کاهش است.

D. فعالیتهای باز فرآوری

24. پیرو قطعنامه های مربوطه شورای امنیت و شورای حکام ایران موظف به تعلیق فعالیتهای بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه است.  ایران در تاریخ 15 فوریه 2008 طی نامه ای به آژانس اعلام نمود که "هیچ فعالیت بازفرآوری ندارد". در این زمینه آژانس همچنان به نظارت براستفاده از سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات تولید رادیوایزوتوپهای مولیبدنوم، ید و زنون (MIX) ادامه داده است.   آژانس در 8 ماه می 2011  در راکتور تحقیقاتی تهران و همچنین  در تاریخ 9 ماه می 2011 در تاسیسات تولید رادیو ایزوتوپ زنون (MIX)، اقدام به راستی آزمایی اطلاعات طراحی و بازرسی نمود. آژانس تنها درمورد راکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات تولید ایزوتوپ زنون و سایر تاسیساتی که آژانس به آنها دسترسی داشته است می تواند تایید کند هیچگونه فعالیت مرتبط با بازفرآوری درحال انجام در ایران وجود ندارد.

E. پروژه های مرتبط با آب سنگین

25.  برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت ایران کار روی تمام پروژه های مرتبط با آب سنگین شامل ساخت راکتور هسته ای تحقیقاتی آب سنگین راکتور IR-40، که تحت پادمان آژانس است را متوقف نکرده است.

26. همانگونه که در گزارشات قبلی دبیرکل نیز خاطر نشان شده است، باتوجه به درخواست شورای امنیت به گزارش اینکه آیا ایران پروژه های مرتبط با آب سنگین  را بطورکامل و بصورت پایدار به حال تعلیق در آورده است، آژانس از ایران درخواست کرد تا ترتیبات لازم را دسترسی هر چه زودتر به تاسیسات تولید آب سنگین(HWPP) ، آب سنگین ذخیره شده در تاسیسات فراوری اورانیوم (UCF) برای نمونه گیری ، و هرمکان دیگری در ایران که  پروژه هائی  مرتبط با آب سنگین در حال انجام است فراهم کند. ایران به این درخواست آژانس اعتراض کرده است بر این مبنا که آن درخواستها فراتر از موافقتنامه پادمان است و ایران قبلا اعلام داشته بوده که پروژه های مرتبط با آب سنگین خود را به حالت تعلیق در نیاورده است.  شورای امنیت تصمیم گرفته است که ایران میباید دسترسی و همکاری لازم را آنگونه که آژانس درخواست می کند فراهم آورد تا آژانس بتواند تعلیق پروژه های مرتبط با آب سنگین را راستی آزمائی کند.  تاکنون ایران دسترسی درخواست شده را فراهم نکرده است.

27. در حالیکه ایران اعلام کرده است که کار روی همه پروژه های مرتبط با آب سنگین را متوقف نکرده است، آژانس نمی تواند بدون دسترسی کامل به آب سنگین در UCF ، HWPP و هر پروژه دیگر مرتبط با آب سنگین اظهارات ایران را راستی آزمائی کند و بنابراین نمیتواند در این موضوع گزارش کامل دهد.

28. در 10 می 2011، آژانس یک DIV در راکتور IR-40 در اراک انجام داد و مشاهده کرد که ساخت تاسیسات در جریان است و کندکننده و مبدل های حرارتی به سایت تحویل شده است. مطابق اظهار ایران، بهره برداری از راکتور IR-40 تا پایان سال 2013 آغاز می شود.

F. فرآوری اورانیوم و ساخت سوخت

29.  همانگونه که در بالا به آن اشاره شد، ایران موظف به تعلیق فعالیتهای مرتبط پروژه های آب سنگین می باشد. برخی از این فعالیت ها برخلاف این الزام در UCF و کارخانه ساخت سوخت (FMP) در اصفهان انجام می شود اگرچه هر دو تاسیسات تحت پادمان آژانس می باشد.

30. بین 5 مارس و 9 مارس 2011، آژانس یک PIV  در UCF انجام داد که کل مقدار اورانیوم موجود در آنجا به شکل UF6 را و راستی آزمائی کرد.

31.  طی نامه مورخ 16 مارس 2011، ایران آژانس را مطلع کردکه حین مدت زمان 6-4 آوریل 2011 قصد داشته است تا تولید UO2  طبیعی برای سوخت راکتور IR-40 را شروع کند. در 18 می 2011، آژانس یک DIV در UCF انجام داد و مشاهده کرد که اگرچه فرایند تولید چنین UO2 شروع شده بود هیچ تولیدی انجام نشده بود. آژانس همچنین تائید کرد که از 10 اوت 2009 هیچ  مقداری از UF6 در UCF تولید نشده است. بنابراین کل مقدار اورانیوم تولید شده درUCF از مارس 2004 371 تن و به شکل UF6   تن بوده است (برخی از این مواد به FEP و PFEP منتقل شده است) و نیازمند محصور سازی و نظارت آژانس است. حین DIV، آژانس مشاهده کرد که ایران هنوز نصب تجهیزات برای تبدیلUF6  غنی شده تا 20% از U-235  به U3O8 جهت ساخت سوخت TRR شروع نکرده است.

32. در می 2011، آژانس یک بازرسی و یک DIV در FMP انجام داد و تائید کرد که ایران هنوز نصب تجهیزات برای ساخت سوخت TRR را شروع نکرده است.

G. ابعاد نظامی احتمالی

33. شورای حکام در موارد متعدد از ایران خواسته است که درباره مسایل باقیمانده مربوط به برنامه هسته ای خود با آژانس تعامل نماید تا وجود ابعاد نظامی احتمالی از برنامه هسته ای ایران خارج گردد.  شورای امنیت در قطعنامه 1929 (2010) مجدداً تعهدات ایران را مورد تایید قرار داده است مبنی بر اینکه  ایران اقداماتی را که طبق قطعنامه های شورای حکام GOV/2006/14 و GOV/2009/82 ملزم به آنها گردیده اتخاذ نماید و از جمله دسترسی آژانس به همه سایتها، تجهیزات، اشخاص و اسناد درخواستی را فراهم نماید.

34. گزارشهای قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل آنها انجام دهد فهرست کرده است.  در تاریخ 6 مه 2011 به دلیل عدم تعامل ایران با آژانس از اوت 2008 در زمینه ماهیت این این مسایل، مدیر کل نامه ای به جناب آقای فریدون عباسی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) ارسال نمود و ضمن آن نگرانیهای آژانس را در مورد وجود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته ای ایران مجددا تکرار کرد و اهمیت روشنی افکنی در زمینه این مسایل را از سوی ایران بیان نمود. مدیر کل همچنین در همین نامه از ایران درخواست کرد که دسترسی سریع به اماکن، تجهیزات، اسناد و اشخاص را فراهم نماید و خاطر نشان ساخت که آژانس با تعامل ماهوی و فعال ایران قادر خواهد بود که نسبت به تحقیق صحت و تکمیل اعلامیه های ایران پیشرفت حاصل نماید.

35. آژانس بر اساس مطالعه مداوم اطلاعاتی که از بسیاری از کشورهای عضو و نیز از طریق تلاشهای خود بدست آورده است هنوز در مورد وجود احتمالی فعالیتهای آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای گذشته یا حال که سازمانهای نظامی مربوطه در آنها دخیل هستند از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه کلاهک هسته ای برای نوعی موشک نگران است.  آژانس از آخرین گزارش مدیر کل در تاریخ 25 فوریه 2011 اطلاعات بیشتری را در ارتباط با این گونه فعالیتهای احتمالی آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای دریافت کرده است  که در حال حاضر توسط آژانس در حال ارزیابی است. همانگونه که قبلا از سوی مدیر کل گزارش شد، نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از این فعالیتها ممکن است از سال 2004 ادامه پیدا کرده باشند.  موارد زیر به نمونه هایی از فعالیتهایی اشاره دارند که لازم است در مورد آنها روشنی افکنی شود و هفت زمینه خاص را که موجب نگارنی است شامل می گردد:

ـ ژنراتور نوترون و تجهیزات مرتبط با تشخیص نوترون: آزمایشهایی با دخالت کمپرس ترکیب انفجاری اورانیوم دوتراید جهت تولید انتشار ناگهانی نوترونها.

ـ استخراج و تبدیل اورانیوم: تولید فلز اورانیوم از ترکیبات فلوراید و ساخت آن در ترکیبات مرتبط با یک وسیله هسته ای.

ـ ساخت و آزمایش مواد منفجره قوی: توسعه، ساخت و آزمایش ترکیبات انفجاری مناسب برای اقدامات انفجاری قوی در هندسه کروی متقارب.

ـ مطالعات مرتبط با چاشنی انفجاری بریج وایر (EBW) بخصوص زمانی که همزمانی در سطح بالا را ضروری می سازد: اهمیت احتمالی هسته ای استفاده از چاشنی های EBW

ـ مطالعات مرتبط با اقدامات انفجاری چند مقصدی و انفجارات نیم کره ای با دخالت آزمایشهای با ابزار عالی: ادغام چاشنی های EBW در توسعه یک سیستم برای اقدام به انفجارات سطح بالا و اجرای آزمایشهای تمام عیار و کارهایی که ممکن است از کمکهای خارجی  منتفع شده باشند.

ـ تجهیزات حرارتی با ولتاژ بالا و تهیه ابزار برای مواد منفجره که در فاصله های طولانی و احتمالا زیر زمین آزمایش می شوند: اجرای آزمایشهایی برای تایید این مطلب که تجهیزات حرارتی با ولتاژ بالا برای احتراق مواد منفجره EBW قابل اعتماد در فواصل طولانی مناسب هستند.

ـ فعالیتهای مرتبط با طراحی مجدد موشکهای برگشت پذیر برای یک کلاهک جدید که طبق ارزیابی ماهیتاً هسته ای هستند: اجرای کار طراحی و مطالعات مدل سازی با امکان کنارگذاری کلاهک انفجاری قوی متعارف از کلاهک موشک شهاب 3 و جایگزینی آن با یک کلاهک هسته ای کروی.

H . اطلاعات طراحی

36.  بخش عمومی کد اصلاح شده 1/3 ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان ایران را ملزم به ارائه اطلاعات طراحی تاسیسات جدید خود در زودترین زمان پس از گرفتن تصمیم به ساخت یا صدور مجوز ساخت هرکدام که اول رخ دهد می کند. کد اصلاح شده 1/3 همچنین الزام می دارد که اطلاعات طراحی کاملتر حین انجام فازهای تعریف پروژه، طراحی اولیه، ساخت، و ازکار اندازی ارائه گردد. ایران تنها کشوری است که با داشتن حجم برجسته ای از فعالیت های هسته ای و اعمال موافقتنامه جامع پادمان آژانس، الزامات کد اصلاحی 1/3 را اجرا نمی کند.  آژانس همچنان منتظر دریافت پاسخ ایران از جمله در مورد اطلاعات بروز شده طراحی راکتور IR-40 ، و اطلاعات بیشتر در پی اعلام برنامه ساخت یک تاسیسات غنی سازی اورانیم و طراحی یک راکتور مشابه راکتور تهران دارد.
37.  طی نامه مورخ 26 آوریل 2011، آژانس از ایران خواست تا مطلب گزارش شده به نقل از جناب آقای فریدون عباسی  در این مورد که ایران برنامه ساخت چهار تا پنج راکتور جدید را ظرف چند سال آینده به منظور تولید رادیوایزوتوپ و انجام تحقیقات دارد تائید کند.  در همان نامه، آژانس از ایران درخواست اطلاعات بیشتر در مورد طراحی و زمانبندی ساخت تاسیسات را کرد. ایران در پاسخ خود مورخ 3 می 2011، بیان کرد که اطلاعات درخواستی آژانس را در «زمان مقرر» و مطابق توافقنامه پادمان خود ارائه خواهد کرد.

I. پروتکل الحاقی

38.  ایران، برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت پروتکل الحاقی را اجرا نمیکند.  آژانس در موقعیتی نیست که در خصوص عدم وجود مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران اطمینان دهد مگر اینکه و تا زمانیکه ایران همکاری لازم را با آژانس به عمل آورد از جمله اجرای پروتکل الحاقی

J. سایر موارد

39.  در 16-15 آوریل 2011، آژانس یک  PIV در محل نیروگاه هسته ای بوشهر انجام داد که حین آن مواد هسته ای حاضر در آنجا را راستی آزمائی کرد و تائید نمود که بارگذاری مجتمع های سوخت به درون قلب راکتور کامل شده است. در تاریخ 10 می ایران آژانس را مطلع کرد که راکتور بحرانی شده است.

K . خلاصه

40. در حالی که آژانس به انجام فعالیتهای راستی آزمایی تحت موافقتنامه پادمان ایران ادامه میدهد، ایران تعهداتش را از جمله : اجرای مفاد پروتکل الحاقی ، اجرای کد  اصلاح شده 1/3  ترتیبات فرعی بخش عمومی توافقنامه پادمان، تعلیق فعالیتهای مرتبط با غنی سازی، تعلیق فعالیتهای مرتبط با آب سنگین و روشن شدن مسائل باقیمانده که موجب نگرانی از وجود ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای می شود، انجام نمی دهد.

41. در حالیکه آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و محل های خارج از تاسیسات LOFs اعلام شده از سوی ایران تحت توافقنامه پادمان ادامه می دهد، بدلیل همکاری عدم همکاری ایران و از جمله عدم اجرای پروتکل الحاقی، آژانس نمیتواند در مورد عدم وجود مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده اطمینان موثق بدهد و بهمین دلیل نمیتواند به این نتیجه برسد که که تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز بکار می رود.

42. مدیر کل اصرار دارد که ایران به صورتی مثبت به نامه مورخ ششم ماه می 2011 (16/2/1390) وی پاسخ دهد و به منظور ایجاد اعتماد بین المللی درخصوص ماهیت صرفاٌ صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، برای اجرای کامل موافقنامه پادمان و سایر تعهدات مرتبط با آن گامهایی بردارد.

43. مدیر کل به صورت مقتضی به گزارش دهی خود ادامه خواهد داد.