کرمی‌راد با انتقاد شدید؛

علی رغم پیش‌بینی‌ها، اعتبار راه آهن غرب کشور تخصیص نیافته!

متاسفانه به دلیل عدم تخصیص اعتبار سه شرکت کار را رها کردند و فقط شرکت جهاد نصر در این پروژه فعال است كه عملاً بیش از 70 درصد كار به علت كمبود اعتبار هم اكنون به كلی خوابیده و كاری در آن صورت نمی‌گیرد.

کد خبر: ۱۳۲۵۳۷

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۴

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از عدم تخصیص اعتبار راه آهن غرب کشور و کند پیش رفتن این پروژه به شدت انتقاد کرد.

محمد کرمی‌راد عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طبق مصوبه هیأت دولت راه آهن غرب کشور تا سال 1390 باید به بهره‌برداری برسد، گفت: این راه آهن تا سال 1392 باید به عراق برسد اما اگر با این روند پیشرفت داشته باشد، در موعد مقرر به بهره‌برداری نخواهد رسید و این مصوبه مهم دولت برای توسعه و پیشرفت كرمانشاه بر زمین می‌ماند.

وی با اشاره به جلسه اخیر خود با حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری اظهار داشت: در این جلسه دغدغه‌های مردم و مسئولین محلی راجع به این پروژه منتقل شد که وزیر هم درخصوص روند اجرایی و علل کندی این پروژه توضیحات لازم را ارائه کرد.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزیر راه گفت که ریل‌گذاری این پروژه از ملایر تا کرمانشاه را چهار قسمت و هر قسمت را به یک شرکت واگذار کردیم تا سرعت پروژه افزایش یابد و علاوه بر آن كمبوده مقطعی اعتبارات بر روند اجرای پروژه تاثیر كمتری بجا بگذارد.

کرمی راد تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم تخصیص اعتبار سه شرکت کار را رها کردند و فقط شرکت جهاد نصر در این پروژه فعال است كه عملاً بیش از 70 درصد كار به علت كمبود اعتبار هم اكنون به كلی خوابیده و كاری در آن صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال جاری برای این پروژه 80 میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شد، افزود: متاسفانه این بودجه 80 میلیاردی به 50 میلیارد تومان تبدیل شد و همین مبلغ هم هنوز تحویل مسئولین نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر راه و ترابری اعلام کرد که برای بهره‌برداری از این خط راه آهن با یک شرکت چینی قرارداد بسته شده است كه باید دید ساز و كار ورود این شركت چینی به این پروژه چه زمانی صورت می‌گیرد و آنها قرار است پروژه را بر چه اساسی پیش برده و تحویل دهند.

کرمی‌راد اضافه کرد: روند اجرایی و ریل‌گذاری این پروژه از کرمانشاه به سمت ملایر خوب پیشرفت داشته اما از ملایر به سمت کرمانشاه کار چندانی نشده است كه همگی نمایندگان استان انتظار دارند كه این پروژه هر چه سریعتر تعیین تكلیف شده و به سرانجام برسد.

وی گفت: ما از مسئولین محلی، استانی و همچنین از دولت می‌خواهیم که به تعهدات خود عمل کنند و با اختصاص اعتبار لازم و تحویل به موقع، این پروژه را در موعد مقرر به بهره‌برداری برسانند تا بتوان بر مبنای حضور این زیرساخت حیاتی برای كرمانشاه، بسترهای توسعه‌ای مطلوب را تعریف و به مرحله اجرا درآورد.

وی گفت: اگر مسئولین بخواهند به وعده‌های داده شده عمل نکنند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند ما به وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم و پیگیر این پروژه و پروژه‌های دیگر استان هستیم.

منبع: هفته‌نامه «باختر» كرمانشاه

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سروس مجلس «تابناک»بخوانید.