گام بلند ایران در فضا: چابهار، میزبان پایگاه پرتاب ماهواره

رئیس سازمان فضایی ایران از پرتاب ماهواره‌های ایرانی «ظفر» و «پایا» با استفاده از پرتابگر سایوز روسیه در پاییز ۱۴۰۴ خبر داد.

کد خبر: ۱۳۲۳۳۲۲

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۵

حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران اظهار کرد: طراحی و ساخت پایگاه فضایی چابهار در سه فاز پیش‌بینی شده است. فاز اول مربوط به پرتابگرهای سوخت جامد بوده و شامل بخش‌های مختلفی از جمله بخش اداری، بخش تله‌متری، فرماندهی و کنترل، سوله‌ها، پد پرتاب و زیرساخت‌هایی نظیر برق و جاده است. عملیات طراحی این فاز در سال 1401 آغاز شد و در سال 1402 ساخت را شروع کردیم و انشاء الله در سال 1404 به پایان می‌رسد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: در حال حاضر به بخش‌های پایانی ساخت فاز اول سایت رسیده‌ایم و مراحل نهایی آماده‌سازی سایت در حال انجام است. طبق برنامه، بهره‌برداری از این پایگاه در سال 1404 انجام خواهد شد. البته زمان نخستین پرتاب آزمایشی به تکمیل فرایندهای فنی مربوط به ماهواره‌بر و ماهواره بستگی دارد و پس از انجام کامل تست‌ها و مقدمات مرتبط، زمان دقیق اعلام خواهد شد.

سالاریه ادامه داد: به‌هرحال در سال 1404 فاز اول عملیاتی خواهد شد. با پایان یافتن مطالعات و طراحی‌های اولیه، کلنگ‌زنی فاز دوم پروژه که به ساخت پرتابگرهای سوخت مایع کلاس متوسط اختصاص دارد، در سال جاری انجام می‌شود.

سالاریه درباره زمان پرتاب ماهواره‌های «ظفر» و «پایا» اظهار کرد: هر دو ماهواره، سنجشی هستند و با هدف ارائه خدمات تصویربرداری از سطح زمین در طیف‌های رنگی و سیاه و سفید طراحی و ساخته شده‌اند. این ماهواره‌ها در سال 1402 رونمایی شدند و طبق برنامه باید با پرتابگر خارجی در سال 1403 به فضا ارسال می‌شدند اما با توجه به تأخیری که طرف خارجی در پرتابگر اعلام کرد، زمان‌بندی پرتاب‌ها عقب افتاد.

وی خاطرنشان کرد: براساس آخرین برنامه‌های اعلامی و هماهنگی‌ها، پرتاب این دو ماهواره در سال 1404 باید انجام می‌شود. پرتابگری که برای این منظور انتخاب شده است، پرتابگر سایوز است و به دلیل اینکه ماهواره‌های دیگری نیز باید همزمان با این پرتابگر در مدار قرار بگیرند، تعویق پرتاب به دلیل عدم رسیدن سایر ماهواره‌ها به زمان‌بندی است، زمان نهایی تابع برنامه طرف پرتابگر است و به محض اینکه محموله‌های اصلی آماده شود ماهواره‌های ما نیز پرتاب خواهند شد.

سالاریه گفت: قرار بود این پرتاب در شش‌ماهه دوم سال گذشته انجام شود، اما به ما اعلام شده که ان‌شاءالله در فصل پاییز امسال انجام خواهد شد. البته در حال بررسی هستیم و ممکن است تغییراتی در پرتابگر بدهیم و گزینه پرتاب داخلی را هم در این خصوص فعال کنیم که این بستگی به بررسی‌های فنی و زمان اعلامی نهایی برای پرتاب دارد.

رئیس سازمان فضایی ایران درباره «ناهید 2» نیز گفت: پرتاب نمونه دوم این ماهواره در برنامه امسال سازمان قرار دارد و ان‌شاءالله این مأموریت با پرتابگر داخلی «سیمرغ» انجام خواهد شد.