جزئیات پروژه ای که 45 روز فرودگاه را تعطیل کرد+جوابیه

در حالی که برخی پیشنهاد راه اندازی یک باند جدید در این فرودگاه و شیفت پروازها به این باند و بهسازی باند موجود را داده بودند، مسئولان از انجام این کار خودداری کرده و به بهسازی باند موجود ـ که موجب بروز مشکلات کنونی شده است ـ رضایت دادند.برآورد اولیه برای ایجاد باند دوم و بهسازی باند اول، حدود پنج میلیارد تومان و یک و نیم میلیار تومان برای بهسازی باند کنونی، بوده است.

کد خبر: ۱۲۴۸۲۸

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۸۹ - ۱۸:۲۸

خبرنگار «تابناک» اجتماعی، به جزییات جالبی از پروژه بهسازی باند فرودگاه بین المللی ارومیه دست یافت.

بنا بر این گزارش، این پروژه که از سوی مسئولان فرودگاه بین المللی ارومیه برای بالا بردن امنیت مسافران و پروازها  آغاز شده، به دلیل برخی تصمیمات، موجب تعطیلی 45 روزه این فرودگاه و ایجاد مشکل برای مردم منطقه و مسافران شده است.

در این باره باید گفت، در حالی که همه فرودگاه های بین المللی، دارای دست کم دو باند برای انجام پروازها هستند، این فرودگاه به دلیل داشتن یک باند، با مشکل رو به رو (تعطیلی فرودگاه) شده است.

در حالی که برخی کارشناسان و پیمانکار پروژه، پیشنهاد راه اندازی یک باند جدید در این فرودگاه و شیفت پروازها به این باند و بهسازی باند موجود را داده بودند، مسئولان فرودگاه، به دلیل آن که «صرفه جویی» نامیده می شود، از انجام این کار ـ که برای آینده این فرودگاه و مشکلات بعدی آن، بسیار مثبت و کارساز بوده ـ خودداری کرده و به بهسازی باند موجود ـ که موجب بروز مشکلات کنونی شده است ـ رضایت دادند.

به گزارش خبرنگار ما، برآورد اولیه برای ایجاد باند دوم و بهسازی باند اول، حدود پنج میلیارد تومان بوده که مسئولان فرودگاه، به یک و نیم میلیار تومان برای بهسازی باند کنونی، تن داده اند.
از سوی دیگر، با توجه به این که ارومیه در منطقه ای سردسیر است و امکان بارش باران در اینجا بسیار زیاد است، در صورت اینکه میزان بارش نزولات آسمانی مقداری بیش از اندازه شود، آسفالت کاری پروژه متوقف شده و بر مشکلات این فرودگاه افزوده خواهد شد، چرا که چندی دیگر، پروازهای بین المللی حجاج نیز آغاز شده و در صورت آماده نبودن فرودگاه، مردم و حجاج با مشکلات بسیاری رو به رو خواهند شد. این در حالی است که قطعا بار این فرودگاه، باید به فرودگاه های همجوار منتقل شود و همین، عملا سرویس دهی فرودگاه های مجاور را نیز با مختل خواهد ساخت.

همچنین گفتنی است، این تصمیم عجولانه مسئولان فرودگاه ارومیه، نه تنها مسافران و مردم این منطقه را دچار مشکل کرده، بلکه ده ها نفر راننده تاکسی و افرادی که خدمات پرواز ارایه می دادند، نیز برای مدت طولانی از نان خوردن افتاده و با مشکلات زندگی روبه رو می شوند.
اطلاعات جدید خبرنگار ما حاکی است، به این ترتیب، به دلیل فشارهایی که از سوی مقامات و رسانه ها بر مسئولان فرودگاه ارومیه وارد شده، مسئول این فرودگاه نیز بر پیمانکار پروژه فشار آورده تا این کار هر چه سریعتر و در مدت زمان 25 روز به پایان برسد.

در این باره باید گفت، تعطیلی فرودگاه ارومیه و انتقال پروازها به تبریز برای برخی مسافران نیز مشکلاتی پدید آورده است که از جمله آن، می توان به خسارات مالی ناشی از لغو پرواز و انصراف مسافر اشاره کرد؛ برای نمونه، می توان گفت، فردی که بلیت دو سفره کیش ـ تهران-ارومیه خریداری کرده است، با توجه به تعطیلی فرودگاه، در صورت منصرف شدن از پرواز، ناچار است خسارت لغو دو پرواز را نیز بپردازد.

در پی انتشار خبری درباره فرودگاه ارومیه روابط عمومی شرکت فرودگاه های کشور توضیحاتی را ارسال کرده است که عینا در پی می اید.

جوابیه شرکت فرودگاه های کشور

بر اساس نظريه كارشناسان عمليات بهسازي باند فرودگاه اروميه كه در حال اجرا مي باشد تصميم درستي بوده و به منظور افزايش ايمني پروازها در حال اجرا مي باشد.

بر اين اساس و برغم آنچه در مطلب انتشار يافته در سايت تابناك آمده، با توجه به حداكثر 6 پرواز روزانه در فرودگاه اروميه و با عنايت به رشد ساليانه مسافر و پيش بيني هاي انجام شده ،تكميل ظرفيت باند موجود تا چندين سال غير ضروري به نظر مي رسد و لذا احداث اين باند در حال حاضر  به هيچ وجه توجيه فني و اقتصادي ندارد .
شركت فرودگاههاي كشور با اين توجيه كاملا منطقي و علمي در بهترين شرايط زماني و آب و هوايي و با پرداخت حداقل هزينه ،از ساخت باند دوم پرهيز و اقدام به بهسازي باند موجود فرودگاه اروميه كرده كه مردم شريف آذربايجان غربي با آغاز عمليات اعزام زائران خانه خدا به عربستان در 12 آبان ماه ،از بركات اجراي اين طرح بهره مند خواهند شد .
با اينحال طرح بهسازي باند فرودگاه اروميه به صورت شبانه روزي و در كمترين زمان ممكن در حال اجرا ست و در روز 12 آبان ماه  با پرواز نخستين هواپيماي حامل زائران خانه خدا بازگشايي خواهد شد و فعاليت فرودگاه مجددا به حالت عادي بازخواهد گشت.
طي مدت تعطيلي موقت فرودگاه، پروازهاي آن به فرودگاه تبريز منتقل شده و بر اساس تمهيدات در نظر گرفته شده مسافران از حداكثر امكانات سازمان تاكسيراني و اداره كل پايانه هاي استان براي جابجايي در مسير شهرهاي اروميه ، تبريز ، خوي و ديگر شهرها استفاده مي كنند.
در اين حال شركتهاي هواپيمايي بابت پروازهاي ابطال شده در زمان اجراي طرح بهسازي باند فرودگاه ،هيچ وجهي از مسافران دريافت نمي كنند و در صورت درخواست مسافران بليط آنان به مقاصد فرودگاههاي تبريز و خوي با در نظر گرفتن مابه التفاوت قيمت بليت به مقاصد ياد شده تغيير مي يابد.
مطمئنا با بازگشايي مجدد فرودگاه در آبان ماه، همگان بر بهينه بودن اجراي طرح بهسازي فرودگاه اذعان كرده و مردم شريف آذربايجان غربي بيش از گذشته از بركات آن بهره مند خواهند شد.

روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور