آزاد راه تهران-شمال در دستور كار كميسيون عمران

کد خبر: ۱۱۵۷۹۸

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۸

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برای پیگیری پروژه آزاد راه تهران -شمال گفت: این کمیسیون در جلسه بعد از تعطیلات مجلس، روند پیشرفت پروژه مذکور و دلایل تاخیر در بهره برداری از آن را بررسی کرد.

"محمد تقی بختیاری" نماینده مردم بافت و رابر با بیان اینکه جلسه کمیسیون عمران با حضور معاون توسعه و ساخت وزارت راه، نمایندگان معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، عضو هیأت‌ مدیره بنیاد مستضعفان و  معاونان كمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد افزود: بر اساس گزارش شركت ساخت و توسعه‌ زیربناهای حمل و نقل كشور و بنیاد مستضعفان، پروژه آزاد راه تهران - شمال پس از 14 سال از شروع پروژه، حداكثر 10 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است.

به گزارش خانه ملت، وی با اشاره به دلیل بررسی این موضوع در جلسه کمیسیون عمران گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رئیس كمیسیون عمران خواستار بررسی دلایل اجرا نشدن پروژه آزاد راه تهران - شمال و طولانی شدن اجرای این پروژه شده بود.

بختیاری افزود: آقایان معتقدند برای پایان دادن به 2 قطعه از آزاد راه به 2000 میلیارد تومان بودجه جدید نیازمند هستند كه در صورت تأمین، طی پنج سال آزادراه تهران - شمال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی درباره میزان پیشرفت این بزرگراه تصریح کرد: تکمیل این بزرگراه در چهار قطعه برنامه‌ریزی شده است که قطعه اول با 32 كیلومتر  طول، حدود 57 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است. قطعه دوم كه بیش از 20 كیلومتر است و به پیمانكار چینی سپرده شده است، پیشرفتی در حدود 22 درصد داشته و برای اتمام آن به 420 میلیارد تومان بودجه نیاز است. قطعات سوم و چهارم نیز هنوز به مرحله مطالعات اولیه هم نرسیده است.

وی افزود: پس از ارائه گزارش اولیه از سوی مسئولان پروژه، تصمیم بر آن شد كه طی 2 هفته آینده گزارش مكتوب بنیاد مستضعفان به كمیسیون ارائه شود تا این كمیسیون نیز موضوع را با رئیس مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته و با تهیه راه‌حل مشكلات، گزارش خود را به صحن علنی ارائه  كنیم.