تكاپوي دولت براي تحرك بيشتر در عسلويه

کد خبر: ۱۰۰۹۱۲

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۱

كندي پيشرفت اجراي طرح‌هاي نفت و گاز در مهم‌ترين منطقه اقتصادي كشور، پارس جنوبي،‌ كارگروه ويژه نفت را بر آن داشت تا با حضور در منطقه براي جستجوي راه‌هاي عملي و تامين مالي پروژه‌ها چاره‌انديشي كند.

به گزارش «جام‌جم»، اعضاي كارگروه ويژه نفت به رياست محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور از تهران به عسلويه پرواز كردند تا از نزديك با مشاهده واقعيات بيروني با جديتي بيشتر اهداف اقتصادي دولت در پارس جنوبي را دنبال كنند.

ميدان گازي پارس جنوبي كه از مهمترين و بزرگترين ميادين گازي دنيا به شمار مي‌رود، در مرز آبي در خليج‌فارس با كشور قطر مشترك است و تاكنون 28 فاز براي توسعه آن طراحي شده است. در حال حاضر طبق اظهارات مسعود ميركاظمي وزير نفت 8 فاز فعال دارد كه به توليد گاز مشغول هستند.

مشكلات فاينانس ، منابع خارجي و مسائل مربوط به تامين منابع مالي، دولت را بر آن داشت كه تا سال گذشته 3 درصد از درآمد فروش نفت خام را به توسعه پارس جنوبي اختصاص دهد اما اكنون با شدت يافتن اين مشكلات دولت و وزارت نفت تمام اهتمام خود را براي رفع تنگناهاي مالي پارس جنوبي به كار بسته است به طوري كه وزير نفت چندي قبل با اطمينان از تامين منابع مالي پروژه‌هاي پارس جنوبي از منابع داخلي و بانك‌ها خبر داد و بنابه گزارش‌ها تاكنون يك كنسرسيوم متشكل از چند بانك داخلي براي تامين اين منابع مالي تشكيل شده است.

نمايندگان مجلس نيز در يك ماهه اخير با ابراز نگراني نسبت به روند پيشرفت پروژه‌ها، وزير نفت را به كميسيون انرژي فراخواندند تا از وزارت نفت بخواهند با چاره‌انديشي نسبت به روند اجراي پروژه‌ها در پارس جنوبي تسريع ورزد.

بر اين اساس كارگروه ويژه نفت كه رياست آن را معاون اول رئيس‌جمهور به عهده دارد، در اقدامي جدي اعضاي خود را كه متشكل از چند وزير و معاون رئيس‌جمهور است، سه‌شنبه هفته جاري به عسلويه فراخواند تا آنان از نزديك در جريان آخرين پيشرفت‌هاي مراحل مختلف اين منطقه قرار گيرند.

سرمايه‌گذاري 200 ميليارد دلاري در نفت

براساس اين گزارش، رحيمي،‌ معاون اول رئيس‌جمهور گفته است:‌ برمبناي برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد كه اين به معناي آن است دولت در 3 سال باقيمانده دولت دهم بايد 75 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كند.وي با اشاره به فازهاي 28 گانه پالايشگاهي عسلويه تصريح كرد: تاكنون 10 مرحله در مدار توليد قرار گرفته، 5 مرحله در دست اجراست و 13 مرحله بعدي در دست برنامه‌ريزي قرار دارد.

رئيس كارگروه ويژه نفت همچنين از تدوين مقررات تنبيه و تشويق در اجراي پروژه‌هاي پارس جنوبي خبر داده و گفته است:‌ چنانچه شركت‌هايي توسعه فازهاي پارس جنوبي را سريع‌تر اجرا كنند، به ازاي هر ماه 50 ميليون دلار پاداش دريافت و به ازاي هر ماه تاخير 50 ميليون دلار جريمه بايد پرداخت كنند.

اين گزارش حاكي است، سيدمسعود ميركاظمي، وزير نفت نيز در حاشيه اين نشست ويژه در عسلويه با اشاره به اين كه در حال حاضر 8 فاز در پارس جنوبي فعال است، گفته است: تكميل فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي در آينده نزديك انجام خواهد شد و قرارداد فازهاي باقيمانده نيز به شركت‌هاي داخلي واگذار مي‌شود.ميركاظمي همچنين با اشاره به برگزاري نشست دوم كارگروه ويژه نفت در عسلويه تصريح كرد كه در نشست رفع مشكل پرداخت به پيمانكاران و مسائل تامين منابع مالي مورد بررسي قرار گرفت و علاوه بر آن زمان‌بندي اجرا و تكميل فازهاي باقيمانده نيز مشخص شده كه طي مدت 35 ماه آينده تمام فازها اجرايي شده و پيمانكاران بايد آنها را تحويل دهند.

به گفته ميركاظمي، در صورتي كه تمام فازهاي پارس جنوبي تا به امروز به بهره‌برداري مي‌رسيد، به ميزان 1.8 برابر بيشتر از ارزش صادرات نفت خام، ارزش افزوده و درآمد نصيب كشور مي‌شد.در حال حاضر قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء، شركت‌هاي پتروپارس و اويك از شركت‌هاي داخلي فعال در پارس جنوبي هستند.

براساس اين گزارش، هم‌اكنون روزانه 24 ميليون مترمكعب گاز براي تزريق به ميادين نفتي به منظور افزايش توليد نفت از پارس جنوبي برداشت مي‌شود و هركدام از فازهاي در حال بهره‌برداري نيز روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز براي مصرف كشور توليد مي‌كنند.